# data[].attributes.body
Retrasos en material

Deslizamiento en excavaciones

Precaución y aseguramiento taludes

Contar con planta ccto y adecuada requisicion de acero - programación en compras

Conexión tecnologíca

# data[].attributes.body
Maquinaria para armado de estructura

Exigir a los subcontratistas los contratos de maquinaria en tiempos según programación

# data[].attributes.body
Actividades críticas

Armado estructura metálica

Muros en superboard

Riesgos

Que las actividades no se puedan llevar a cabo, por riesgos logísticos, falta de energía, inundaciones, y bloqueos que impidan el acceso a la región

# data[].attributes.body
Incumplimiento en la entrega de materiales por parte de proveedores

# data[].attributes.body
Riesgo de derrumbes por lluvias y tipo de terreno es areno-arcilloso e inestable: programación adecuada movimientos de tierras y uso de obras de protección

Personal capacitado para operación maquinaria pesada: capacitación personal capacitado

Señalización: Disposición adecuada

Disponibilidad y uso de EPP, EPI y EPC

# data[].attributes.headline
ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA APORTICADA

# data[].attributes.subject
ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA APORTICADA

# data[].attributes.body
Que el personal cuente con la documentación técnica, afiliaciones, capacitaciones, permisos de trabajo, ATS, EPPS, señalizaciones de espacios.

# data[].attributes.headline
Armado de estructura metálica aporticada

# data[].attributes.subject
Armado de estructura metálica aporticada

# data[].attributes.body
Adelantar entrega del 30% de los perfiles en esta semana para evitar retrasos por posible paro de la comunidad en la semana 4

# data[].attributes.body
Limitada contratación personal oriundo de la región: contratar personal

Bloqueos por incumplimiento de contratación: anticiparse a la disponibilidad de personal en obra

# data[].attributes.headline
Subcontratista  : armado de estructura metalica

# data[].attributes.subject
Subcontratista  : armado de estructura metalica

# data[].attributes.body
Riesgo de retraso en armado de estructura metálica: demoras en la llegada de componentes o logística de izaje

• El equipo de Izaje deberá estar en obra días antes de iniciar la semana 5, con su documentación al día y asegurando condiciones óptimas de trabajo ya que se encuentran afectaciones en el terreno por temas climáticos y estas afectaciones no permiten el correcto funcionamiento de la grúa .

Solución alternativa:

Equipo de izaje fijos dentro del área de trabajo

# data[].attributes.headline
Armado de estructura metálica aporticada

# data[].attributes.subject
Armado de estructura metálica aporticada

# data[].attributes.body
Disponibilidad de personal capacitado trabajos en altura: Certificarse antes de la semana 5

Trabajo en soldadores: Certificarse antes de la semana 5

EPP, EPI EPC

# data[].attributes.body
Desde semana 6 a 8, alquilar planta de concreto móvil y aprovisionar agregados para volumen de concreto proyectado.

Alquilar boogies.