# data[].attributes.body
Idee
Grobe Vorplanung
Literatur-Recherche
Genehmigung durch Vorgesetzte
Bereitstellung von Ressourcen
Gründung einer Pojektgruppe
Erstellen einer Projektskizze
Stakeholderanalyse
Vorbereitung Kick-off-Meeting

# data[].attributes.body
Von der PDL eingeholt, nach Einreichung der Projektskizze.

# data[].attributes.body
Vorstellung der Idee und des Projektplans
Verteilung und Terminierung von Aufgaben-Paketen
Terminierung des nächsten Treffens der Projektgruppe
Nah- und Fernziele sind definiert
Umfeld- und Stakeholderanalyse ggf mit den Projektmitgliedern anpassen

# data[].attributes.body
Leitlinie Discharge Management für de Novo cHF Klienten ist erstellt

# data[].attributes.body
Aufgabenprofil und Qualifikation für die Discharge Nurse ist definiert

# data[].attributes.body
Ressourcen sind gesichert

Stelle der Nurse, 1 VK oder 2 TZ Personen
Zusätzliche Ausstattung,
Telekommunikation, Internet
Arbeitsraum für die Nurse,
Informations- und Schulungsmaterial/ Broschüren für die Klienten

# data[].attributes.body
Die vorbereiteten Arbeiten für die Öffentlichkeitsarbeit ist abgeschlossen

- Flyer ist gedruckt.
- Der Zeitungsartikel ist fertiggestellt.
- Briefe an die niedergelassenen Haus- und Fachärzte sind erstellt und zum Versand bereit
- Informationsveranstaltung für die niedergelassenen Fach- und Hausärzte ist vorbereitet und geplant
- Interne Kommunikation ist vorbereitet, Email an VL alle

# data[].attributes.headline
Meilenstein Mittwoch 09.11.2022 ab 18Uhr

# data[].attributes.subject
Meilenstein Mittwoch 09.11.2022 ab 18Uhr

# data[].attributes.body
Fortbildungsveranstaltung über Herzinsuffizienz für niedergelassenen Ärzte

# data[].attributes.body
Einschluss des ersten Klienten

# data[].attributes.body
Evaluation der Pilotphase durch Interview von Kollegen
und einen KCCQ Fragebogen für die Klienten

# data[].attributes.body
Abschlussbericht mit Vorstellung der Ergebnisse

Projekt Team wird entlastet
Übergabe an die zukünftig Verantwortlichen.