# data[].attributes.headline
Aula 01. Gerenciamento de Projetos de Software

# data[].attributes.subject
Aula 01. Gerenciamento de Projetos de Software

# data[].attributes.body
Durante a aula, foi falando sobre o tema Gerenciamento de Projetos de Software, abordando os seguintes pontos principais:

O que é um Projeto?

Um projeto é um esforço temporário com o objetivo de criar algo único, seja um produto, serviço ou resultado. Ele sempre tem início e fim definidos.

Como identificar um projeto de tecnologia?

Projetos de tecnologia envolvem planejamento e organização para atingir metas específicas relacionadas ao desenvolvimento, implementação ou melhoria de soluções tecnológicas.

Ciclo de Vida de um Projeto de Software:

Iniciação: Marcar o início do projeto.

Planejamento: Definir metas, cronograma e recursos necessários.

Execução: Desenvolver o produto ou serviço.

Monitoramento: Acompanhar e ajustar o progresso do projeto.

Encerramento: Finalizar o projeto e confirmar que os objetivos foram alcançados.

Stakeholders (Partes Interessadas):

Incluem todas as pessoas ou organizações interessadas no projeto, como gerentes, clientes, patrocinadores e usuários finais.

Problemas comuns em projetos:

Entre os principais desafios estão a falta de planejamento, objetivos mal definidos, comunicação ineficaz e expectativas irreais, que podem levar ao fracasso do projeto.

Objetivo da Disciplina:

Ensinar os alunos a planejar, gerenciar e executar projetos de software de forma eficiente, utilizando metodologias de gerenciamento de projetos e ferramentas NoCode para solucionar problemas reais.

# data[].attributes.headline
Aula 02 - Perfis de Liderança e Áreas do Conhecimento PMBOK

# data[].attributes.subject
Aula 02 - Perfis de Liderança e Áreas do Conhecimento PMBOK

# data[].attributes.body
Na Aula 02, os temas principais abordados foram Perfis de Liderança e Áreas do Conhecimento PMBOK:

Perfis de Liderança

O papel do Gerente de Projetos foi destacado, comparado ao de um maestro: ele não precisa executar todas as funções, mas deve ter conhecimento técnico, compreensão e experiência para liderar a equipe de forma eficaz.

A liderança envolve motivar a equipe, atender aos objetivos do projeto e gerenciar as expectativas das partes interessadas.

Áreas do Conhecimento PMBOK

O Guia PMBOK foi apresentado como uma referência essencial no gerenciamento de projetos.

As 10 áreas do conhecimento foram introduzidas, com foco em seus objetivos e processos principais:

Gerenciamento da Integração: Integrar e consolidar processos do projeto.

Gerenciamento do Escopo: Definir, validar e controlar o que será feito.

Gerenciamento do Cronograma: Planejar, organizar e controlar os prazos.

Gerenciamento dos Custos: Estimar, orçar e monitorar o orçamento.

Gerenciamento da Qualidade: Assegurar que as entregas atendam às necessidades do cliente.

Esses pontos reforçam a relevância de um líder bem preparado e do uso de práticas estruturadas para garantir o sucesso dos projetos. outros Objetivos Específicos das Áreas Abordadas

Gerenciamento da Integração:

Integrar processos e atividades para garantir o alinhamento do projeto.

Gerenciamento do Escopo:

Identificar requisitos, planejar e monitorar o progresso para atingir os objetivos definidos.

Gerenciamento do Cronograma:

Estabelecer, monitorar e controlar prazos para evitar atrasos.

Gerenciamento dos Custos:

Manter o orçamento alinhado ao planejado, evitando variações.

Gerenciamento da Qualidade:

Garantir que o projeto atenda às expectativas e padrões de qualidade estabelecidos.

# data[].attributes.headline
Aula 03 - Áreas do Conhecimento PMBOK e Certificações PMI

# data[].attributes.subject
Aula 03 - Áreas do Conhecimento PMBOK e Certificações PMI

# data[].attributes.body
Resumo da Aula 03 - Práticas Profissionais em Construção de Software

Na terceira aula, foi abordados os principais temas relacionados ao gerenciamento de projetos, com base no Guia PMBOK (6ª Edição), e destacadas as seguintes áreas de conhecimento:

Integração: Coordenação e integração das diversas áreas do projeto.

Escopo: Definição clara do que será entregue e como.

Cronograma: Planejamento e controle para garantir o cumprimento dos prazos.

Custos: Estimativa e controle do orçamento do projeto.

Qualidade: Assegurar que as entregas satisfaçam as necessidades dos clientes.

Recursos: Gerenciamento de materiais e das pessoas envolvidas.

Comunicações: Promoção de uma comunicação eficaz entre as partes interessadas.

Riscos: Avaliação e gerenciamento para minimizar impactos negativos e potencializar os positivos.

Aquisições: Escolha de fornecedores e monitoramento das aquisições.

Partes Interessadas: Atender às necessidades e interesses dos envolvidos no projeto.

Atividade Prática no AVA

Os alunos foram instruídos a assistir ao vídeo "Como liderar para um mundo melhor?" de Michael Oliveira (TEDxUFABC) e relacionar pessoas a diferentes níveis de liderança apresentados no vídeo.

Certificações e PMI

O PMI (Project Management Institute) foi destacado como a principal organização para profissionais de gerenciamento de projetos. A importância das certificações emitidas pelo PMI foi ressaltada como forma de validar conhecimentos e habilidades na área.

Essa aula contribuiu para aprofundar o entendimento das práticas e frameworks fundamentais no gerenciamento de projetos.

# data[].attributes.headline
Aula 04 - Metodologias de Desenvolvimento de Software

# data[].attributes.subject
Aula 04 - Metodologias de Desenvolvimento de Software

# data[].attributes.body
Na Aula 04, foi discutido o ciclo de vida dos projetos e as metodologias de desenvolvimento, com um foco especial na Metodologia Waterfall, também conhecida como Cascata.

A aula explicou que o ciclo de vida de um projeto envolve diversas etapas interligadas, e cada metodologia de desenvolvimento tem suas características específicas. A Waterfall, sendo uma abordagem tradicional, segue um fluxo linear, onde cada fase precisa ser concluída antes de passar para a próxima. Ela é mais indicada para projetos com requisitos bem definidos e pouco flexíveis.

As fases da metodologia Waterfall incluem:

1. Concepção: Definir a ideia inicial do projeto, fazer uma análise de custo-benefício e estimar o tempo e o custo envolvidos.

2. Iniciação: Organizar e documentar todos os requisitos do projeto, além de definir a equipe e os recursos necessários.

3. Análise: Avaliar a viabilidade do projeto, detalhar os requisitos e garantir que o escopo e os custos sejam adequados.

4. Design: Criar modelos visuais, como wireframes e storyboards, e revisar os requisitos para estabelecer metas claras.

5. Codificação: Iniciar o desenvolvimento do software com base nos designs e no planejamento feito nas etapas anteriores.

6. Teste: Realizar testes para garantir que o sistema funcione corretamente. No entanto, a fase final de testes pode ser um ponto fraco, especialmente em projetos grandes.

7. Implementação: Colocar o produto no mercado, mas, a partir daqui, não é mais possível voltar ou alterar etapas anteriores.

8. Manutenção: Criar uma estrutura de suporte para corrigir falhas e adicionar novas funcionalidades quando necessário.

A Waterfall é especialmente útil em ambientes regulados, onde a documentação detalhada e o cumprimento de normas são essenciais. Por isso, a metodologia é ideal para projetos que exigem previsibilidade e um controle rigoroso em cada fase.

Ao final, a aula destacou a importância de um planejamento cuidadoso e completo nas etapas iniciais. Uma vez que o projeto avança, não é possível voltar atrás, o que torna crucial que todas as fases anteriores sejam bem definidas e executadas com precisão.

# data[].attributes.headline
Aula 05 - Comparação PMBOK 6ª e 7 Ed.ª | BPMN | PMC

# data[].attributes.subject
Aula 05 - Comparação PMBOK 6ª e 7 Ed.ª | BPMN | PMC

# data[].attributes.body
Na Aula 05, o foco foi nas práticas essenciais para a construção de software, com ênfase em como gerenciar projetos de forma eficiente, alinhando teorias e ferramentas que garantem o sucesso das iniciativas.

A aula começou com uma revisão das metodologias de desenvolvimento de software, onde contrastamos as abordagens ágeis e tradicionais. Observamos como cada uma se aplica de maneira diferente, levando em consideração as características de flexibilidade das metodologias ágeis e a estruturação mais rígida das tradicionais.

Em seguida, discutimos o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), um guia essencial para o gerenciamento de projetos. O professor explicou como as edições 6ª e 7ª abordam aspectos cruciais da gestão, destacando as 10 Áreas de Conhecimento da 6ª edição e os 8 Domínios de Conhecimento da 7ª. Esses conceitos são fundamentais para organizar um projeto, considerando áreas como escopo, cronograma, comunicação, riscos, entre outros.

Outro ponto abordado foi a modelagem de negócios, especialmente a BPMN (Business Process Model and Notation). Aprendemos que essa ferramenta ajuda a criar uma representação visual dos processos de negócios, facilitando a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e stakeholders. A BPMN contribui para identificar problemas e otimizar processos antes do início do desenvolvimento, minimizando riscos e retrabalho.

Por fim, exploramos o Project Model Canvas (PMC), uma metodologia prática que facilita o planejamento de projetos. O PMC responde a perguntas essenciais como "O que estamos oferecendo?", "Para quem?" e "Como faremos isso?", proporcionando uma estrutura clara para planejar e organizar os recursos necessários para a execução bem-sucedida de um projeto.

# data[].attributes.body
Na Aula 06, o foco foi o Gerenciamento da Integração de Projetos, uma prática fundamental para garantir que todas as partes do projeto trabalhem de maneira coesa e eficiente. O objetivo desse gerenciamento é coordenar os esforços e recursos desde o início até a conclusão do projeto, antecipando problemas e evitando que se tornem críticos. Para isso, o gerente de projetos precisa ter uma visão geral e integradora, garantindo que todas as áreas do projeto funcionem conforme o planejamento.

O processo de gerenciamento da integração envolve etapas chave:

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto: Este documento oficializa o início do projeto e autoriza o uso de recursos.

Desenvolver o Plano de Gerenciamento: Nessa fase, todas as etapas e estratégias do projeto são detalhadas.

Orientar o Trabalho: Quando as tarefas começam a ser executadas, e o gerente conecta as equipes para garantir que os objetivos sejam atingidos.

Gerenciar o Conhecimento: Aqui, o conhecimento gerado e compartilhado durante o projeto é utilizado para otimizar os resultados.

Monitorar o Trabalho: Acompanhamento contínuo do progresso do projeto, assegurando que os objetivos estão sendo cumpridos.

Controle das Mudanças: Ajustes e mudanças são feitos quando necessário, para manter o projeto no caminho certo.

Encerramento: Ao concluir o projeto ou sua fase, libera-se os recursos e encerra-se as atividades.

Como parte da atividade prática, cada grupo deve criar um quadro no Trello para organizar e gerenciar as tarefas da disciplina, atribuindo responsabilidades claras a cada membro. Os líderes de equipe devem ainda desenvolver dois documentos cruciais: o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e o Plano de Gerenciamento do Projeto, com a colaboração dos demais membros para entender e buscar os tópicos necessários. Na próxima aula, as equipes apresentarão os artefatos preenchidos, compartilhando como estão aplicando o gerenciamento da integração no desenvolvimento dos projetos.

4o mini

# data[].attributes.body
na Aula 07 foi o arquivo apresentado - Gerenciamento do Escopo, que aborda como planejar, definir, validar e controlar o escopo de um projeto. O Plano de Gerenciamento do Escopo define os processos necessários para garantir que o projeto inclua todas as atividades e entregas necessárias para seu sucesso, sem excessos.

O documento descreve as principais etapas do gerenciamento do escopo, como Coletar os Requisitos, Definir o Escopo, Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), Validar o Escopo e Controlar o Escopo. Também inclui uma lista de documentos essenciais, como a Declaração do Escopo do Projeto e a Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos, que ajudam a detalhar e controlar as entregas e o trabalho necessário.

Além disso, o plano especifica as responsabilidades da equipe no gerenciamento do escopo, as premissas e restrições envolvidas e as ferramentas a serem utilizadas, como grupos de discussão e protótipos, para garantir que o escopo seja bem gerenciado e controlado ao longo do projeto. O objetivo final é alinhar todas as partes interessadas e garantir que o projeto seja concluído com sucesso dentro dos parâmetros estabelecidos.

# data[].attributes.body
Na Aula 08 de Práticas Profissionais em Construção de Software, o tema central foi o Gerenciamento do Cronograma de Projetos, uma habilidade essencial para garantir que os projetos sejam entregues dentro do prazo. O gerenciamento de tempo é crucial para o sucesso de qualquer projeto, e para isso, é preciso entender bem o escopo e as atividades envolvidas.

O que aprendemos:

Atividade: São as ações realizadas durante o projeto. Cada pacote de trabalho é dividido em várias atividades que ajudam a alcançar o objetivo final.

Recursos: Englobam não apenas as pessoas, mas também os equipamentos, materiais e orçamentos necessários para a execução das atividades.

Duração: Refere-se ao tempo necessário para terminar uma atividade, sem contar os períodos de descanso ou feriados.

Estimativa: É a previsão de quanto tempo cada atividade vai levar para ser concluída, baseando-se nos recursos e na complexidade das tarefas.

Os 6 processos fundamentais para o gerenciamento do cronograma:

1. Planejar o Gerenciamento do Cronograma: Estabelecer as diretrizes e documentação para planejar, controlar e executar o cronograma do projeto.

2. Definir as Atividades: Identificar as ações que precisam ser realizadas para alcançar as entregas do projeto.

3. Sequenciar as Atividades: Organizar e entender como as atividades se conectam entre si.

4. Estimar as Durações das Atividades: Calcular quanto tempo cada atividade vai levar para ser executada.

5. Desenvolver o Cronograma: Criar o cronograma com base na análise das atividades, suas durações e os recursos disponíveis.

6. Controlar o Cronograma: Acompanhar o andamento do projeto e ajustar o cronograma conforme necessário.

O que foi solicitado para a turma:

1. Líderes de equipe devem desenvolver os seguintes documentos:

Plano de Gerenciamento do Cronograma (formato .doc)

Cronograma (formato .xls), com as fases do ciclo de vida do projeto.

2. Demais integrantes devem começar a montar a lista de atividades do projeto, utilizando o modelo fornecido no site do Escritório de Projetos.

3. Entrega até a próxima aula: Os líderes devem entregar os dois documentos mencionados, e dois membros do grupo serão responsáveis por apresentar o trabalho na aula seguinte.

# data[].attributes.body
NA aula 09 abordou o tema Gerenciamento de Custos de Projeto, com foco na estimativa, controle e acompanhamento dos custos ao longo de um projeto. Os custos e recursos estão interligados, e o gerenciamento eficaz desses aspectos é crucial para o sucesso de um projeto.

O objetivo do Gerenciamento de Custos é garantir que o orçamento do projeto seja estimado corretamente, considerando materiais, equipamentos, serviços e mão de obra, e que seja seguido sem desvios. O custo total de um projeto é a soma de todos os recursos necessários para realizar as atividades planejadas, representados em valores monetários.

Os processos de gerenciamento de custos foram detalhados:

Planejar o Gerenciamento dos Custos: Definir como os custos serão estimados, planejados, acompanhados e controlados.

Estimar os Custos: Elaborar uma estimativa dos custos dos recursos necessários para as atividades do projeto.

Determinar o Orçamento: Consolidar os custos estimados e criar a linha de base autorizada do orçamento.

Controlar os Custos: Acompanhar o progresso do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar as mudanças.

A atividade prática foi dividida em duas partes: os líderes de grupo devem desenvolver os artefatos de Plano de Gerenciamento de Custos (.doc) e Estimativa de Custos (.xls). Os membros da equipe devem iniciar a estimativa de custos, considerando todos os recursos necessários. Na próxima aula, dois integrantes de cada equipe irão apresentar os artefatos desenvolvidos.

# data[].attributes.headline
Aula 10 - Apresentação do Conteúdo de Gerenciamento de Custos

# data[].attributes.subject
Aula 10 - Apresentação do Conteúdo de Gerenciamento de Custos

# data[].attributes.body
Na Aula 10, os grupos apresentaram os Planos de Gerenciamento de Custos e as Planilhas de Estimativa de Custos. O foco dessa aula foi a estimativa, controle e acompanhamento dos custos ao longo de um projeto, aspectos essenciais para garantir que o projeto seja executado dentro do orçamento estabelecido.

O gerenciamento de custos tem como objetivo garantir que o orçamento do projeto seja estimado de forma coerente, levando em consideração todos os recursos necessários, como materiais, equipamentos e mão de obra. O sucesso do projeto depende de um controle rigoroso e de uma boa estimativa desde o início.

Os processos de gerenciamento de custos foram detalhados e aplicados na elaboração dos planos:

1. Planejar o Gerenciamento dos Custos: Definir como os custos serão estimados, planejados, acompanhados e controlados durante todo o projeto.

2. Estimar os Custos: Elaborar uma estimativa detalhada dos custos dos recursos necessários para as atividades do projeto.

3. Determinar o Orçamento: Consolidar os custos estimados e definir a linha de base autorizada do orçamento.

4. Controlar os Custos: Acompanhar o progresso do projeto para garantir que o orçamento seja mantido, além de gerenciar as mudanças que possam ocorrer durante a execução.

# data[].attributes.headline
Aula 11 - Plano de Gerenciamento de Recursos

# data[].attributes.subject
Aula 11 - Plano de Gerenciamento de Recursos

# data[].attributes.body
Na Aula 11, discutimos o Gerenciamento de Recursos em projetos, que é essencial para garantir que todos os recursos necessários sejam bem administrados ao longo de todo o processo. O objetivo principal é identificar, organizar, gerenciar, monitorar e liberar os recursos quando não forem mais necessários. O mais importante entre esses recursos é a equipe do projeto, pois sem ela, o projeto não avança. Além disso, os recursos incluem também equipamentos, materiais, instalações, e outros recursos humanos.

Os processos do Gerenciamento de Recursos foram apresentados da seguinte forma:

1. Planejar o Gerenciamento dos Recursos: Este processo define como os recursos serão estimados, adquiridos, gerenciados e utilizados ao longo do projeto. A ideia é planejar a melhor maneira de lidar com esses recursos de acordo com as necessidades do projeto.

2. Estimar os Recursos das Atividades: Aqui, a estimativa é feita sobre os tipos e quantidades de recursos necessários (humanos, materiais, equipamentos) para as atividades do projeto. A Estrutura Analítica de Recursos (EAR) é usada para ajudar nesse processo.

3. Adquirir os Recursos: Este processo se refere à contratação da equipe, aquisição de instalações, equipamentos e outros recursos necessários para a execução das tarefas do projeto.

4. Desenvolver a Equipe: Focar no desenvolvimento das competências e relações da equipe para melhorar o ambiente de trabalho, aumentar a motivação e, assim, garantir um desempenho melhor no projeto.

5. Gerenciar a Equipe: Durante o projeto, é importante monitorar a performance da equipe, fornecer feedback, resolver possíveis conflitos e lidar com as mudanças para que todos continuem alinhados e focados no sucesso do projeto.

6. Controlar os Recursos: Este processo envolve garantir que os recursos estejam sendo usados conforme o planejado, além de monitorar seu uso e corrigir eventuais desvios para que o projeto não saia do controle.

Na atividade proposta, os grupos devem criar a Estrutura Analítica de Recursos (EAR), utilizando o material disponibilizado para orientar a elaboração do modelo. O gerenciamento adequado desses recursos é fundamental para garantir que o projeto seja executado dentro dos prazos e custos estabelecidos, e que os resultados esperados sejam atingidos com sucesso.

# data[].attributes.headline
Aula 12 - Gerenciamento da Qualidade e Gerenciamento da Comunicação

# data[].attributes.subject
Aula 12 - Gerenciamento da Qualidade e Gerenciamento da Comunicação

# data[].attributes.body
Na Aula 12, o foco foi em dois pilares essenciais para o sucesso de um projeto: o Gerenciamento da Qualidade e o Gerenciamento das Comunicações.

Gerenciamento da Qualidade O principal objetivo aqui é garantir que as entregas do projeto atendam às expectativas dos clientes, durante todo o ciclo de vida do projeto. Embora a qualidade seja um conceito subjetivo, ela pode ser definida de forma técnica como a capacidade de um conjunto de características atender aos requisitos e ser adequado para o uso. Os processos principais incluem:

Planejar o Gerenciamento da Qualidade: Identificar os requisitos e os padrões de qualidade e como demonstrar a conformidade.

Gerenciar a Qualidade: Transformar o plano de qualidade em ações práticas que integrem as políticas da organização.

Controlar a Qualidade: Monitorar e registrar os resultados para garantir que as entregas atendam às expectativas e sejam completas e corretas.

Gerenciamento das Comunicações A comunicação eficaz é vital para o sucesso de um projeto, pois conecta todas as partes interessadas e garante o fluxo adequado de informações. Os processos discutidos foram:

Planejar o Gerenciamento das Comunicações: Criar um plano adequado para as atividades de comunicação, levando em conta as necessidades das partes interessadas.

Gerenciar as Comunicações: Garantir que as informações sejam criadas, distribuídas e armazenadas de maneira eficiente.

Monitorar as Comunicações: Assegurar que as necessidades de informações sejam atendidas e ajustar a comunicação quando necessário.

# data[].attributes.headline
Aula 13 - Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Aquisições

# data[].attributes.subject
Aula 13 - Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Aquisições

# data[].attributes.body
Na aula de Gerenciamento de Projetos, aprendemos sobre os conceitos essenciais para lidar com riscos e aquisições em projetos.

Gerenciamento de Riscos
Todo projeto está sujeito a riscos. O objetivo do gerenciamento de riscos é identificar, analisar e planejar respostas para minimizar os riscos negativos e aproveitar as oportunidades. Os riscos podem ser:

Conhecidos: Já são identificados e podem ser previstos, como falha de servidor.

Desconhecidos: Não são previsíveis, como o cancelamento de um projeto.

Negativos: Representam ameaças, como atrasos.

Positivos: São oportunidades, como novos investidores.

Existem sete processos para gerenciar riscos:

1. Planejar o gerenciamento dos riscos.

2. Identificar os riscos.

3. Analisar os riscos qualitativamente.

4. Analisar os riscos quantitativamente.

5. Planejar respostas aos riscos.

6. Implementar respostas aos riscos.

7. Monitorar os riscos durante o projeto.

Gerenciamento das Aquisições
Este processo envolve a compra de produtos, serviços ou resultados externos ao projeto. O objetivo é:

1. Determinar o que precisa ser adquirido.

2. Escolher o fornecedor certo.

3. Acompanhar as aquisições.

Existem três processos principais em aquisições:

1. Planejar o gerenciamento das aquisições.

2. Conduzir as aquisições (como solicitar propostas e selecionar fornecedores).

3. Controlar as aquisições (garantir que tudo aconteça conforme o planejado).

# data[].attributes.headline
Aula 14 - Gerenciamento das Partes Interessadas

# data[].attributes.subject
Aula 14 - Gerenciamento das Partes Interessadas

# data[].attributes.body
Na aula de Gerenciamento das Partes Interessadas, aprendemos que é essencial saber lidar com as pessoas e grupos que têm algum tipo de envolvimento com o projeto. Essas partes interessadas podem influenciar ou ser impactadas por ele, então, gerenciá-las bem é fundamental para o sucesso do projeto.

Quem são as principais partes interessadas?

1. Clientes: São o coração do projeto, pois os resultados são feitos para atender às suas necessidades e expectativas.

2. Patrocinadores: São as pessoas ou empresas que financiam o projeto. Sem eles, o projeto não sairia do papel.

3. Gerente de Projeto: O responsável por organizar, coordenar e garantir que todos trabalhem juntos para alcançar os objetivos do projeto.

4. Equipe do Projeto: São os profissionais que vão colocar a mão na massa. Estar motivado e alinhado com o objetivo é essencial para o sucesso do projeto.

5. Fornecedores: São os parceiros que ajudam a criar e entregar o que é necessário para o projeto.

Como gerenciar essas partes interessadas?

1. Identificar as Partes Interessadas: Primeiro, é preciso saber quem são todas as pessoas ou grupos que de alguma forma estão envolvidos. É importante entender suas expectativas e o impacto que podem ter no projeto.

2. Planejar o Engajamento: Depois de identificar, é hora de planejar como engajar essas pessoas. Às vezes, pode ser necessário mudar a forma como lidamos com algumas delas, especialmente se houver resistência. A ideia é garantir que todos se sintam parte do projeto e que suas expectativas sejam atendidas.

3. Gerenciar o Engajamento: Durante o projeto, é preciso manter uma comunicação constante com as partes interessadas, resolver problemas que surgirem e garantir que todos continuem envolvidos e comprometidos com o sucesso do projeto.

4. Monitorar o Engajamento: Por fim, é importante ficar de olho em como as partes interessadas estão reagindo ao longo do tempo. Se suas expectativas mudarem ou surgirem novos desafios, é preciso ajustar as estratégias para garantir que todos continuem engajados e que o projeto tenha apoio suficiente para ser bem-sucedido.