# data[].attributes.body
Un diagrama de Gantt es una herramienta gráfica de gestión de proyectos que ilustra el cronograma de un proyecto mediante barras horizontales.

# data[].attributes.body
El diagrama de Gantt tiene su origen hace más de cien años. Esta herramienta fue creada en el año 1910 por Henry Gantt, quien buscaba una técnica gráfica que le ayudase a plasmar la programación de un proyecto.

# data[].attributes.body
1. Accesibilidad: Fácil de usar para personas de todas las edades.

2. Interactividad: Permite la participación activa del usuario.

3. Diseño atractivo: Colores y formas que captan la atención.

4. Contenido educativo: Información clara y útil.

5. Actualización constante: Se adapta a nuevas necesidades.

6. Sostenibilidad: Materiales reutilizables y ecológicos.

# data[].attributes.body
Visualización clara del proyecto Permite ver tareas, duraciones y dependencias en un solo calendario.

Facilidad para la planificación y coordinación Ayuda a definir responsabilidades y establecer cronogramas precisos.

Gestión eficiente de recursos Facilita la asignación de equipos y materiales a tareas específicas.

Seguimiento del progreso en tiempo real Detecta retrasos y cuellos de botella para tomar acciones correctivas rápidamente.

# data[].attributes.body
Un diagrama PERT es una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para planificar, organizar y coordinar las tareas de un proyecto, especialmente aquellos que son complejos y tienen muchas interdependencias entre tareas.

# data[].attributes.body
El diagrama de PERT se originó en 1957-1958 en la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de EE. UU. como parte del proyecto Polaris de submarinos nucleares.

La necesidad de una herramienta para gestionar la complejidad y los plazos inciertos de este proyecto impulsó su creación.

# data[].attributes.body
1. Uso de nodos Representan eventos clave mediante círculos o rectángulos.

2. Flechas entre nodos Indican las tareas, su secuencia y duración estimada.

3. Estimaciones de tiempo probabilísticas Se consideran tres escenarios: optimista, pesimista y más probable.

4. Visualización de dependencias Muestra claramente cómo se relacionan las tareas entre sí.

5. Cálculo del tiempo mínimo del proyecto Permite estimar la duración total y detectar posibles retrasos.

6. Identificación de la ruta crítica Señala las tareas que no pueden retrasarse sin afectar el proyecto.

# data[].attributes.body
1. Escribe las tareas del proyecto: Enumera todo lo que hay que hacer .

2. Define el orden: Decide qué tareas van primero y cuáles dependen de otras.

3. Estima los tiempos: Calcula cuánto tiempo tomará cada tarea (usa un promedio realista).

4. Dibuja el diagrama:

Usa círculos para los hitos (momentos clave, como el inicio o fin de una tarea).

Conecta con flechas que muestren las tareas y sus tiempos.

5. Resalta el camino más largo: Marca la secuencia de tareas que toma más tiempo (esto define la duración total del proyecto).

# data[].attributes.body
El método CPM (Critical Path Method) surgió a finales de los 1950. En el Reino Unido, Imperial Chemical Industries y la Central Electricity Generating Board lo desarrollaron (1955-1957) para optimizar la programación.

En EE. UU., DuPont, con los ingenieros Morgan R. Walker y James E. Kelley Jr., lo creó en 1956-1957 para reducir costos por paradas de plantas debido a una programación ineficiente.

# data[].attributes.headline
Pasos para la elaboración del diagrama CPM

# data[].attributes.subject
Pasos para la elaboración del diagrama CPM

# data[].attributes.body
1. Identificar las actividades: Determinar todas las tareas del proyecto y estimar sus duraciones.

2. Establecer dependencias: Definir qué tareas deben completarse antes de iniciar otras.

3. Elaborar el diagrama de red: Conectar las actividades en una secuencia lógica con un diagrama.

4. Calcular la ruta crítica: Analizar el diagrama hacia adelante y hacia atrás para encontrar la secuencia más larga que determina la duración mínima del proyecto.

5. Actualizar el diagrama: Monitorear el progreso y detectar posibles problemas ajustando el diagrama.

# data[].attributes.body
Mejora la planificación y organización: Facilita una estructura clara para el proyecto.

Identifica tareas clave: Muestra claramente las actividades críticas y sus tiempos de ejecución.

Optimiza recursos y tiempo: Permite gestionar actividades críticas y aprovechar holguras.

Facilita la toma de decisiones: Prevé el impacto de retrasos para decisiones informadas.

Estima costos y duración con precisión: Enfoca esfuerzos en tareas clave para un cálculo más exacto.

# data[].attributes.body
Definición:

Gantt: Gráfico de barras que muestra tareas y duraciones en una línea de tiempo para visualizar el cronograma.

PERT: Diagrama de red que planifica tareas con tiempos estimados, ideal para proyectos con incertidumbre.

CPM: Diagrama de red que identifica la ruta crítica para optimizar tiempo y recursos en proyectos con tiempos definidos.

Representación:

Gantt: Barras horizontales que indican inicio, fin y duración de tareas.

PERT: Círculos (hitos) conectados por flechas (tareas) que muestran dependencias y tiempos estimados.

CPM: Similar a PERT, pero destaca la ruta crítica (secuencia más larga).

Enfoque:

Gantt: Seguimiento visual y simple del progreso y cronograma.

PERT: Gestión de incertidumbre en proyectos complejos.

CPM: Optimización de la duración y recursos al priorizar tareas críticas.

Tiempos:

Gantt: Usa duraciones fijas o estimadas, sin cálculos complejos.

PERT: Calcula tiempos promedio con tres estimaciones (optimista, probable, pesimista).

CPM: Usa tiempos fijos y calcula la ruta crítica.

Usos principales:

Gantt: Proyectos simples o seguimiento visual (ej. eventos, construcción).

PERT: Proyectos con incertidumbre (ej. investigación, desarrollo).

CPM: Proyectos donde se busca eficiencia (ej. ingeniería, manufactura).