# data[].attributes.body
Putkiremontti on asukkaalle ja muillekkin useimmiten hyvin yksilöllinen projekti ja on hyvästä suunnittelusta usein täynnä yllätyksiä. Etukäteen voi valmistautua, mutta ei kaikkeen. Tämä info on siis yleisluontoinen, mutta tarkoitettu auttamaan putkiremontin ennakoinnissa ainakin joiltakin osin.

# data[].attributes.body
10)  Mikäli muuttaa tilapäisasuntoon tai pysyvästi pois ja siihen ei ole voimavaroja voi kysyä apua vapaaehtoisilta tai paikallisseurakunnasta tai Versosta tai Vantaa Infosta. Pysyvään muuttoon putkiremonttiasunnosta muuttolaatikoita lainaan ja kuljetusapua voi hakea vuokranantajalta, mutta tällöin asia tulee sopia ennen putkiremontin aloitusvaihetta.

# data[].attributes.headline
APUA PAKKAAMISEEN 1-7 PÄIVÄÄ ENNEN ALOITUSTA/MUUTTOA

# data[].attributes.subject
APUA PAKKAAMISEEN 1-7 PÄIVÄÄ ENNEN ALOITUSTA/MUUTTOA

# data[].attributes.body
9)  Kannattaa kysyä apua esim. vapaaehtoisista tai paikallisseurakunnasta tai Vantaan Versosta tai Vantaan Infosta pakkausapua, jos asukas ei siihen itse mitenkäänn kykene.

# data[].attributes.headline
POSTIN SIIRTO TAI POSTILAATIKKO 1-7 PÄIVÄÄ ENNEN ALOITUSTA/MUUTTOA

# data[].attributes.subject
POSTIN SIIRTO TAI POSTILAATIKKO 1-7 PÄIVÄÄ ENNEN ALOITUSTA/MUUTTOA

# data[].attributes.body
8)  Asuntoon ei tuoda postia putkiremontin aikana ja tällöin on käytössä erilliset postilaatikot. Mainoskielto on syytä tehdä, koska muuten laatikko täyttyy päivässä. Mikäli on sijaisasunto voi tehdä väliaikaisen osoitemuutoksen.

# data[].attributes.headline
ASUNNON VALMISTELU PUTKIREMONTTIIN 1 VIIKKO ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.subject
ASUNNON VALMISTELU PUTKIREMONTTIIN 1 VIIKKO ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.body
7)  Tavaroiden siirto kylpyhuoneesta kaikki myös pesukone siirrettävä huoneistoon. Asukas merkitsee tavarat, jotka haluaa säilyttää, jotka ovat kylpyhuoneessa hänen omiaan, muuten ne hävitetään. Keittiön allaskaapit  ja viereiset kaapit kannattaa tyhjentää. Jääkaappi tulee tyhjentää ja sulattaa, mutta jättää raolleen. Kaikki tavarat on syytä olla laatikoissa ja mieluiten tiiviisti. Kaikki kaapit voi sulkea maalarinteipillä, jotta pöly ei mene kaappeihin. On syytä huomata, että asuntoon pääsee kyllä, mutta tavarat , joita tarvitsee esim. vaatteet kannattaa ottaa erilleen ja mukaansa.  Arvotavarat ja mm. kellot on syytä ottaa seiniltä ja erilaiset sähkölaitteet pakata. Kattolamput on kaikki irroitettava remontin ajaksi.

# data[].attributes.headline
TILAPÄISASUNNON / SIJAISASUNNON HANKINTA 1 -4 VIIKKOA ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.subject
TILAPÄISASUNNON / SIJAISASUNNON HANKINTA 1 -4 VIIKKOA ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.body
6) Yksiöissä (1 h+kk, tupakeittiö+huone ja vastaavat) varsinaisen putkiremontin aikana ei voi asua. Asunto on asumiskelvoton, koska asunnossa on vain urakoitsijan voimavirtasähköt, keittiöön ei tule vettä, liesi on irroitettu ja jääkaappia ei voi käyttää ja kylpyhuone on purettavana tai rakennettavana. Suojaseinistä ja muoveista huolimatta rakennuspölyä tulee kaikkiin tiloihin myös kaappeihin.  Purkutyön aikana asunto on työmaa-aluetta ja meteliä on lähinnä arkisin klo 7-18 välillä ja myös lauantaisin klo 9-17 ajoittain. Asukkaan itse hankkiman sijaisasunnon kustannukset maksaa asukas, mutta hän saa tällöin 100% hyvityksen vuokraan vaikka asunnossa olisi tavaraa. Mikäli vuokranantajalla on tarjota sijaisasunto, maksaa asukas sen asunnon vuokran, kumpi on asukkaalle edullisempi. Sijaisasuntoja on tarjolla erittäin harvoin ja niiden taso voi olla epäsopiva asunnon koon, sijainnin tai kunnon osalta. Mikäli asukas muuttaa pysyvästi putkiremonttiin joutuvasta asunnosta muualle kuin Vantaan seurakuntayhtymän asuntoon ennen putkiremonttia, voi hakea apua muuttoon ja muuttolaatikkolainaan apua.

# data[].attributes.headline
ASUKKAAN TEHTÄVÄT YLEISISSÄ TILOISSA 1-3KK ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.subject
ASUKKAAN TEHTÄVÄT YLEISISSÄ TILOISSA 1-3KK ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.body
5)   Alkuvaiheessa on tehtävä kellarin ja niiden tilojen tyhjennys, jotka remonttivaiheessa ilmoitetaan työmaa-alueeksi ja remonttialueeksi. Mahdollisesti myös kylmävarastot on tyhjennettävä. Käytännössä tavaroille voi joutua hankkimaan erillisen varaston. Osassa remontteja tarjoaa urakoitsija lukolliset kontit, joihin voi viedä osan tavaraa tai esim. polkupyörät tms. Urakoitsijat tarjoavat porraskohtaisesti myös jätelavoja eli tarpeettomista tavaroista on mahdollista luopua. Vuokranantajalla voi olla erityistapauksissa joillekin tavaroille tilapäisen sijoituspaikka, mutta tästä on neuvoteltava erikseen.

# data[].attributes.headline
YLEISTEN TILOJEN KÄYTTÖKIELTO / REMONTIN ALOITUS 1KK ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.subject
YLEISTEN TILOJEN KÄYTTÖKIELTO / REMONTIN ALOITUS 1KK ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.body
4)  Useimmissa kellareissa, varastotiloissa, saunatiloissa ja kylmävarastoissa joudutaan poistamaan asbestia. Kellarit yleensä tyhjennetään kokonaan. Ainakin ne kellarit, joissa on vesi/viemäriputkistoja on tyhjennettävä.  Asukkaiden tulee huomioida, että kellaritavaraa ei voi tuoda asuntoon, koska asunnossa tulee olla työntekijöille esteetön tila toimia kylpyhuoneessa, keittiössä sekä olla tilaa työkaluille sekä esim. laatoille sekä purkutavaralle.

# data[].attributes.headline
PUTKIREMONTTI TYÖMAAN PERUSTAMINEN 1-3KK ENNEN TYÖN ALOITUSTA

# data[].attributes.subject
PUTKIREMONTTI TYÖMAAN PERUSTAMINEN 1-3KK ENNEN TYÖN ALOITUSTA

# data[].attributes.body
3)  Piha-alueille, pysäköintipaikoille, yleisiin tiloihin ja varastoihin perustetaan urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden työpajat ja työmaatilat ja tarvike ja kalustevarastot. Työmaa vaikuttaa sekä talon sisätiloihin, mutta myös kulkureitteihin eli liikkuminen piha-alueilla vaikeutuu. Osa kulkureiteistä voi olla välillä esteellisiä, koska tavaraa ja tarvikkeita tuodaan lähelle työmaata. Koneita ja laitteita ja kuljetuskalustoa liikkuu pihassa ja ne pysäköivät rappusten eteen. Tämä tarkoittaa, että kulkuväylät ovat pelastusteitä lukuunottamassa välillä poikki ja muutoksia tapahtuu jatkuvasti.

# data[].attributes.headline
PUTKIREMONTIN ALKUVAIHE 6KK-3KK ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.subject
PUTKIREMONTIN ALKUVAIHE 6KK-3KK ENNEN ALOITUSTA

# data[].attributes.body
2)  Asukkaille tiedotetaan viimeisin putkiremontin aikataulu ja yleisten tilojen käyttökielto/remonttiaikataulu. Mahdolliset tilapäisasuntomahdollisuudet kartoitetaan. Tarjolla voi olla vain muutamia sijaisasuntoja. Sijaisasuntoajalta maksetaan normaalia vuokraa. Mikäli asukas asuu omatoimisesti muualla, asukas saa vuokrahyvityksen yksiöön 100% ja kaksioon 80%. Kaksiossa voi erillisessä huoneessa oleskella, mutta kylpyhuone ja keittiö ovat käyttökelvottomia. Asunto on remonttityömaana vähintään kaksi kuukautta yleensä.

# data[].attributes.headline
PUTKIREMONTIN ESIVALMISTELU 6KK-12KK ENNEN ALOITUSTA  

# data[].attributes.subject
PUTKIREMONTIN ESIVALMISTELU 6KK-12KK ENNEN ALOITUSTA  

# data[].attributes.body
1)  Asuntoon tehdään kuukausia ennen suunniteltua putkiremonttia tai jopa suunnitteluvaiheessa urakoitsijan (projektiyhtiön/suunnittelutoimiston/konsulttiyhtiön), isännöitsijän ja asunnon omistajan sekä asukkaan (jos haluaa olla mukana) kanssa katselmus, jossa todetaan asunnon rakenteellinen taso ja erityistarpeet. Yleensä kylpyhuoneen kalustus ja tilat ja keittiön allaskaapin rakenne ja sähköistys sekä mahdollisesti purettavien rakenteiden selvittäminen.