# data[].attributes.body
Hecho

# data[].attributes.body
1.1 Aseguramiento de inventario

1.2 Manejo de proveedores

Como: Jefe de ventas

Quiero: El Jefe de compras (JC) realice las siguientes actividades:

Revisar regularmente los registros de inventario para conocer los niveles actuales de productos.

Notificar al jefe de ventas la disponibilidad de productos.

En caso de no tener inventario se debe comunicar con los proveedores y comprar lo requerido e informar por correo electrónico al JC en cuanto se tenga disponibilidad.

Para: Conocer si existe inventario para la venta de los paneles.

Duración estimada: 1 (Día)

Prioridad: Alta

Dependencias: 0

Prueba de aceptación: Validación JV

# data[].attributes.body
2.1 Solicitud de cotización

2.2 Entrega de cotización

2.3 Orden de venta

Como: Jefe de Ingeniería (JI)

Quiero: El Jefe de Ventas (JV) realice las siguientes actividades:

Garantice la disponibilidad de inventario con el JC.

Reciba la solicitud de cotización

Procese la solicitud de cotización y la entregue al cliente.

En caso de aceptación de la cotización por parte de el cliente, remita orden de venta al JI.

Para: Conocer si existe Orden de venta para proceder con los estudios de ingeniería.

Duración estimada: 2 (Días)

Prioridad: Alta

Dependencias: Sprint1

Prueba de aceptación: Validación JI

# data[].attributes.body
3.1 Levantamiento de la información

3.2 Análisis y cálculos

3.3 Elaboración de planos

3.4 Entrega del diseño

Como: Tecnico (T)

Quiero: El Jefe de Ingenieria (JI) realice las siguientes actividades:

Garantice que se tenga una orden de Venta.

Realice el levantamiento de la información en campo.

Realice el análisis y el cálculo de la información.

Elabore los planos del diseño.

Entregue el diseño para la puesta en marcha del proyecto.

Para: Conocer los diseños de ingeniería para la puesta en marcha del proyecto.

Duración estimada: 3 (Días)

Prioridad: Alta

Dependencias: Sprint2

Prueba de aceptación: Validación Tecnico

# data[].attributes.body
4.1 Obras preliminares

4.2 Instalación de paneles

4.3 Pruebas

4.4 Puesta en marcha y entrega

Como: Gerente de la empresa (GE)

Quiero: Los técnicos realicen las siguientes actividades:

Ejecute obras preliminares a la instalación.

Realice la instalación de paneles de acuerdo a los diseños entregados por el Jefe de Ingeniería.

Realice pruebas de funcionamiento

Ponga en funcionamiento el sistema y realice la correspondiente entrega al cliente.

Para: Realizar entrega del funcionamiento del sistema de paneles instalados al cliente.

Duración estimada: 4 (Días)

Prioridad: Alta

Dependencias: Sprint3

Prueba de aceptación: Validación GE, JI, CLIENTE.