# data[].attributes.body
Planificación y ejecución del proyecto

Adquisición de 30 Bovinos

Alimentación y cuidado de los 30 Bovinos

Control Sanitario y vacunación de 30 Bovinos

Gestión financiera

Venta de 30 Bovinos

# data[].attributes.attachment_caption
Alimentación y cuidado, Control Sanitario y Vacunación y venta de 30 Bovinos

# data[].attributes.body
Alimentación y Cuidado de los 30 Bovinos

Actividades:

1. Preparación del terreno y establos.

2. Adquisición y almacenamiento de alimentos.

3. Alimentación diaria de los bovinos.

4. Monitoreo del crecimiento y salud de los bovinos.

Responsables:

Operario de Finca: Responsable de la alimentación y cuidado.

Gerente del Proyecto: Asegura que las actividades se realicen correctamente.

Proveedores: Consultados para el suministro de alimentos.

Tiempos:

Duración del Sprint: 4 semanas.

Control Sanitario y Vacunación de 30 Bovinos

Actividades:

1. Programación de vacunaciones.

2. Adquisición de vacunas y medicamentos.

3. Implementación de buenas prácticas ganaderas.

4. Ejecución del control sanitario y vacunación.

Responsables:

Veterinario: Responsable del control sanitario y vacunación.

Operario de Finca: Consultado sobre el manejo diario de los bovinos.

Gerente del Proyecto: Autoriza y monitorea el proceso.

Proveedores: Consultados para la adquisición de insumos.

Tiempos: Duración del Sprint: 3 semanas.

Venta de 30 Bovinos

Actividades:

1. Preparación de los bovinos para la venta.

2. Identificación y contacto con compradores potenciales.

3. Negociación de precios y términos de venta.

4. Logística para el transporte y entrega de los bovinos.

5. Cierre de ventas y facturación.

Responsables:

Gerente del Proyecto: Responsable de liderar la venta.

Veterinario: Informado para la preparación de los bovinos.

Operario de Finca: Informado para el embarque de los bovinos.

Contador: Consultado para la gestión financiera de la venta.

Proveedores: Informados sobre tiempos de entrega.

Clientes: Autorizan la compra de los bovinos.

Tiempos:

Duración del Sprint: 21 semanas.

# data[].attributes.attachment_caption
Adquisición de 30 Bovinos y Gestión Financiera

# data[].attributes.body
Adquisición de 30 Bovinos

Actividades:

1. Investigación y selección de proveedores.

2. Negociación y cierre de acuerdos con proveedores.

3. Logística para el transporte de los bovinos a la finca.

4. Inspección y recepción de los bovinos en la finca.

Responsables:

Gerente del Proyecto: Responsable de la adquisición.

Operario de Finca: Informado y coordinador para la recepción de los bovinos.

Contador: Consultado para el presupuesto y pagos.

Proveedores: Responsable de cumplir con la entrega.

Clientes: Informados sobre la recepción de los bovinos.

Tiempos:

Duración del Sprint: 3 semanas.

Gestión Financiera

Actividades:

1. Elaboración de estados financieros.

2. Control de ingresos y egresos.

3. Revisión y consolidación de informes contables.

4. Presentación de reportes financieros al equipo de proyecto.

Responsables:

Contador: Responsable de la gestión financiera.

Gerente del Proyecto: Autoriza y supervisa la consolidación de la información.

Tiempos:

Duración del Sprint: 2 semanas.

# data[].attributes.body
Actividades:

1. Definición de objetivos y alcance del proyecto.

2. Elaboración del plan de trabajo.

3. Asignación de recursos (humanos, financieros, materiales).

4. Gestión de riesgos y planificación de contingencias.

5. Revisión y aprobación del plan de trabajo.

Responsables:

Gerente del Proyecto: Responsable de liderar todas las actividades.

Contador: Consultado para la gestión financiera y asignación de recursos.

Operario de Finca: Informado sobre el plan de trabajo.

Proveedores: Informados sobre tiempos y necesidades.

Clientes: Informados sobre los objetivos y alcance del proyecto.

Tiempos:

Duración del Sprint: 2 semanas.

# data[].attributes.attachment_caption
Planificación, Revisión y Retrospectiva del Sprint

# data[].attributes.body
Planificación: Reuniones al inicio de cada sprint para definir las tareas a ejecutar.

Revisión: Evaluación del sprint para verificar que los entregables cumplen con los requisitos.

Retrospectiva: Identificación de áreas de mejora al final de cada sprint para optimizar procesos en el siguiente.