# data[].attributes.headline
Ein bezugsfertiges Haus für eine Familie

# data[].attributes.subject
Ein bezugsfertiges Haus für eine Familie

# data[].attributes.body
- Grundstück vorbereiten 1 Woche
- Rohbau 4 Wochen
- Dach 2 Woche
- Innenausbau 4 Wochen
- Garten // Inneneinrichtung 2 Wochen
= 13 Wochen

# data[].attributes.body
- Fertighaus
- Baugenehmigung durch
- Lieferzeit von Fertighaus 3 Wochen
- Während man auf die Lieferung des Fertighauses wartet wird parallel die Inneneinrichtung bestellt
- Grundstück bereits angeschlossen
- Rollrasen + Bäume

# data[].attributes.body
Mit Baugenehmigung

# data[].attributes.body
Fertighaus (1 Woche)
Einrichtung (1 Woche)
Sanitär
Garten (1 Woche)
Bodenplatte betonieren (1 Monat)
Baugenehmigung (1 Monat)

# data[].attributes.headline
Fertighaus für die schnellste Schätzung Gruppe 5 

# data[].attributes.subject
Fertighaus für die schnellste Schätzung Gruppe 5 

# data[].attributes.body
- Bauzeit ab Lieferung vor Ort
- Fundament Fertig
- Inneneinrichtung = Luftmatratze

# data[].attributes.body
- Fertighaus
- Baugenehmigung vorhanden
- einfache Rasenfläche
- kein Keller

# data[].attributes.body
- alle Genehmigungen sind eingeholt
- alle Bauunternehmen haben Kapazität zur Verfügung

# data[].attributes.body
- Keine finanziellen Probleme während des Hausbaus -> es sind genug liquide Mittel vorhanden
- Grundstück bereits im Besitz

# data[].attributes.body
- Haus für Nichtstudenten
- Vernünftige Bad/Küche
- Gäste bekommen Luftmatratze
- Jacuzzi mit Holzverkleidung

# data[].attributes.body
- Grundstück vorbereiten 4 Woche
Warten auf Rohbau 2 Wochen
- Rohbau 6 Wochen
Warten
- Dach 4 Woche
Warten
- Innenausbau 8 Wochen
Warten
- Garten 5 Wochen
-  Inneneinrichtung  2 Wochen
= 31 Wochen

# data[].attributes.body
Baugenehmigung vorhanden
Bauplan vorhanden
Finanzierung gedeckt
Passender Baubeginn
Handwerker/Architekt usw. vorhanden
Termine/Lieferzeiten werden eingehalten

# data[].attributes.body
-Liquide mittel vorhanden
- Lieferanten zu spät
-Keine Kapazität der Baufirmen
-Lange Wartezeiten

# data[].attributes.body
- Baugenehmigung vorhanden
- Grundstück vorhanden/erschlossen
- umfassende Planung
- keine Engpässe
- der Kranplatz ist bereits verdichtet

# data[].attributes.body
Fertighaus, Baugrundstück erworben, kaum Planungsaufwand, schneller Genehmigungsprozess, simple Inneinrichtung und kaum Aufwand für Garten

# data[].attributes.body
Geld Geld Geld
Unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen

# data[].attributes.body
Baugenehmigung vorhandenBauplan vorhandenFinanzierung gedecktPassender Baubeginn

# data[].attributes.body
Grundstück erworben, Baugrundstück, Genehmigung kann mehrere Monate dauern