# data[].attributes.headline
CA41 NUOVI PRESIDI PER SISTEMI DI GESTIONE REFLUI

# data[].attributes.subject
CA41 NUOVI PRESIDI PER SISTEMI DI GESTIONE REFLUI

# data[].attributes.headline
CA50 MS RIFACIMENTO FV CASORATE SEMPIONE (VA) E SAN DONATO MILANESE 

# data[].attributes.subject
CA50 MS RIFACIMENTO FV CASORATE SEMPIONE (VA) E SAN DONATO MILANESE 

# data[].attributes.headline
CA52 MARCIAPIEDI 1 E 2 DELLA STAZIONE DI ROMOLO

# data[].attributes.subject
CA52 MARCIAPIEDI 1 E 2 DELLA STAZIONE DI ROMOLO

# data[].attributes.headline
CA76 MANUTENZ. IMPIANTI DI CDZ ANTINCENDIO  E IDRICI

# data[].attributes.subject
CA76 MANUTENZ. IMPIANTI DI CDZ ANTINCENDIO  E IDRICI

# data[].attributes.body
ESEGUITO IL 24/01/2025

# data[].attributes.attachment_link.description
Home for all your photos and videos, automatically organized and easy to share.

# data[].attributes.body
ESEGUITO IL 24/01/2025

# data[].attributes.attachment_link.description
Home for all your photos and videos, automatically organized and easy to share.

# data[].attributes.body
ESEGUITO IL 24/01/2025

# data[].attributes.attachment_link.description
Home for all your photos and videos, automatically organized and easy to share.

# data[].attributes.body
ESEGUITO IL 24/01/2025

# data[].attributes.body
LUNEDI' 27/01/2025

A SEGUIRE SI PUò VERBALIZZARE

# data[].attributes.body
6°/5 AGGIORNATA A GENNAIO

# data[].attributes.body
SAL 1! (DA FARE?)

1 OPERE PROVVISIONALI

2 RELAZIONE RESTAURATORE

# data[].attributes.body
CONSEGNA DOCUMENTI INSTALLAZIONI PONTEGGIO

# data[].attributes.body
IL CANTIERE E' FERMO

# data[].attributes.body
MARTEDI 28/01 ORE 17.00

1 CONTABILITA'

2 CRITICITA'

# data[].attributes.body
MARTEDI 28/01 ORE 17.00

# data[].attributes.body
IN RITARDO PER LA CICLICA

# data[].attributes.headline
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CALDAIE E CDZ - COREL IMPIANTI

# data[].attributes.subject
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CALDAIE E CDZ - COREL IMPIANTI

# data[].attributes.body
1. revisione dei serramenti

2. cambio porta sala d'attesa

3. insegna di stazione cubica

4. sistemazione canale guardiola DM

5. nuovo chiusino in ferro

6. nuovo chiusino i cemento

7. specchiera di recinzione in c.a.

8. scala da sottotetto a tetto

9. scala retrattile (0.54x0.78) h. 3.71m

10. sistemazione muratura/tinteggiatura muro esterno locale bagni

11. insegna su vetro x PROTEZIONE CIVILE

12. sistemazione del cancello (tinteggiatura)

# data[].attributes.headline
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CALDAIE E CDZ - COREL IMPIANTI

# data[].attributes.subject
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CALDAIE E CDZ - COREL IMPIANTI

# data[].attributes.body
IN ESERCIZIO SEMPRE

# data[].attributes.body
SAL 1 DA FARE

1 OPERE PROVVISIONALI

2 DEMOLIZIONI

# data[].attributes.body
1 AVERE CONFERME IMPIANTI DA PARTE DELLA DL

RISCHIO RALLENTAMENTO DEI LAVORI

2 SCIA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE A INTEGRAZIONE ENTRO 10 FEBBRAIO

# data[].attributes.body
IN CORSO:

1 IGLOO

2 NUOVI TAVOLATI

# data[].attributes.body
SENTIRE ROMERI

# data[].attributes.body
ORGANIZZARE NUOVO SOPRALUOGO CON DL

# data[].attributes.body
1 RERMI ATTIVITA' PRONTA CON SUBAPPALTO

2 LA DL (BONAVITA), DEVE DARCI OK PER AUTORIZZAZIONE IMPRESA

E PERIODO D'ESECUZIONE

3 COLICO?

# data[].attributes.body
ESEGUITO IL 20/01/2025

# data[].attributes.body
PRONTO RICONSEGNA COME CONVENUTO CON DL PER IL 24/01

# data[].attributes.attachment_link.description
Home for all your photos and videos, automatically organized and easy to share.

# data[].attributes.body
SAL 2 DA FARE

A FEBBRAIO ?

# data[].attributes.body
in corso

# data[].attributes.body
1. RIPRENDERE LE OFFERTE CHE AVEVAMO

E CHIUDERE CELERMENTE,

2. INVIARE SUCCESSIVAMENTE LA DOCUMENTAZIONE PER ENTRARE NELL'AREA CHE ERA RICONSEGNATA A RFI

3. TEMPISTICHE ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITA'

# data[].attributes.body
URGENTE IL RITIRO ENTRO 10 GG

PAGARE LA CONCESSIONE

# data[].attributes.body
SAL 1 DA FARE

FARE SIL ENTRO GENNAIO

# data[].attributes.body
31/01 MORBEGNO

DEFINIZIONE ULTIMA DEI COLORI FACCIATE

# data[].attributes.body
1. AGGIORNARE PIMUS

2. PROGETTO PONTEGGIO

# data[].attributes.body
1. DAL 3 FEBBRAIO IN AVANTI

2. ATTENDERE DATE UFFICIALI PER LATO BINARIO

# data[].attributes.body
IN RITARDO

1. FINIRE BAGNI ENTRO IL 31/01

2. AVANZAMENTO SALA D'ATTESA

# data[].attributes.body
PROGETTO STRUTTURALE

# data[].attributes.body
NUOVE OFFERTE

# data[].attributes.body
IDRAULICO

ELETTRICISTA

ASFALTI (sentito MARKETHOUSE)

# data[].attributes.body
NUOVE OFFERTE

# data[].attributes.body
1. ELENCO SUB

2. RICHIESTA LA PROROGA

# data[].attributes.body
INOLTRARE COMUNICAZIONE

DEGLI IMPIANTI GIA' TRASMESSI

# data[].attributes.body
COMPLETARE L'IMPIANTO ELETTRICO