# data[].attributes.headline
GESTION DE PROYECTOS/Diseños Técnicos (Suelos, Arquitectónicos, Estructurales e Hidro Sanitarios)

# data[].attributes.subject
GESTION DE PROYECTOS/Diseños Técnicos (Suelos, Arquitectónicos, Estructurales e Hidro Sanitarios)

# data[].attributes.body
Entendimiento del diseño y el alcance del proyecto.

Contratación de Proyectos con los clientes

Creación y revisión de planos y modelos BIM.

Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Control. Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.body
Análisis técnico, económico y legal.

Responsable: Arquitecto lider

Duración: 1 semana

# data[].attributes.body
Trámites y seguimiento con entidades regulatorias.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.body
Supervisión y ejecución de obras.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 4 semanas

# data[].attributes.body
Reuniones, informes y retroalimentación.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 4 semanas

# data[].attributes.body
Registro de lecciones aprendidas y cierre administrativo.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 4 semanas

# data[].attributes.headline
Definir contrato de diseño y construcción con aprobación del cliente. 

# data[].attributes.subject
Definir contrato de diseño y construcción con aprobación del cliente. 

# data[].attributes.body
Gerente General o Director de Proyectos, responsable de definir prioridades y gestionar el backlog.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.headline
Diseños estructurales de la bodega en proceso.

# data[].attributes.subject
Diseños estructurales de la bodega en proceso.

# data[].attributes.body
El ingeniero Monsalve aun no Hace la optimización del diseño para disminuir los perfiles de la estructura metálica.

Responsable: Arquitecto líder

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.attachment_link.title
Propuesta_05_Oficinas_Buses_y_Rutas - 26 De Junio 2025

# data[].attributes.body
Permiso otorgado y cancelado en curaduría urbana Tercera de Medellín.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.body
Actividades en desarrollo:

Demoliciones y desmontes.

Excavaciones.

Construcción de estructuras en concreto.

Construcción de estructuras en acero.

Responsable: Arquitecto líder

Durabilidad: 4 semanas

# data[].attributes.body
Reuniones seguimiento avances de obra, definiciones de temas pendientes y aprobaciones de obras no previstas.

Responsable: Arquitecto líder

Durabilidad: 4 semanas

# data[].attributes.body
Firmar y gestionar pólizas de contrato.

Presentar recibos de pago de pólizas.

Generar acta de inicio de contrato.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.body
Obras que son necesarias ejecutar y no están en el contrato como la demolición de estructuras de concreto que se encontraron en la excavación de suelo.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 4 semanas

# data[].attributes.body
Se debe contratar un personal especializado y certificado en soldadura para la construcción de la estructura metálica.

Responsable: Director del proyecto

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.body
se realiza la limpieza de la estructura previamente demolida.

Responsable: Arquitecto líder

Durabilidad: 1 semana

# data[].attributes.body
Generar "acta de inicio" o constitución del proyecto para finalización de actividades administrativas preliminares.

Firmar por representantes legales.

Responsable: Director del Proyecto.

Durabilidad: 2 días

# data[].attributes.attachment_link.title
Acta de Inicio o Constitución del Proyecto