# data[].attributes.body
PRIORIDADE  (-100)
Realizar o cadastro da linha de power balun no BNDES (JEFERSON)

# data[].attributes.headline
Emails das embalagens (RES: 8394 - 1 - A - R1 - Alterar embalagem col VBP A16C VBP A08C - ACESSORIOS ----------------- ARQUIVO FECHADO)

# data[].attributes.subject
Emails das embalagens (RES: 8394 - 1 - A - R1 - Alterar embalagem col VBP A16C VBP A08C - ACESSORIOS ----------------- ARQUIVO FECHADO)

# data[].attributes.body
Se certificar que os próximos lotes que serão recebidos (especificados no e-mail) serão transferidos para o ret, para que seja realizado o retrabalho (inserção etiqueta "lei de informatica"

# data[].attributes.headline
Correção Silk placa Full HD 16 canais (0)

# data[].attributes.subject
Correção Silk placa Full HD 16 canais (0)

# data[].attributes.body
Fazer alteração solicitada pela Cristin (resistor faltando no silk)i em e-mail enviado em 09/05/2017.

# data[].attributes.body
Fazer laudo para o item 1080394, o saldo em estoque é de 652 unidades.

# data[].attributes.body
Precisa ser criado as montagem top smd para que possamos agendar a montagem dos lotes pilotos 4 e 8 canais full hd

Responsável:
Vagner

# data[].attributes.headline
Conectores placa protótipos 4 e 8 Full HD 02/05/2017

# data[].attributes.subject
Conectores placa protótipos 4 e 8 Full HD 02/05/2017

# data[].attributes.body
Qual é o número das SDCVs e data previta quanto a chegada dos conectores RJ45 e BNC coletivos para montagem manual das placas protótipos e lote piloto da placa de 4 e 8 canais Full HD.

em 02/05/17
SDCVs :10039/17---------1570011
10040/17---------1570009
10041/17 ----------1130204

# data[].attributes.body
Qual é o número da SDCV? Qual é a data prevista para entrega?
Responsável: Vagner
SDCV: 10631/17
OBS: tive que abrir uma nova SDCV.

# data[].attributes.body
Esta alteração de estrutura já foi concluida? Para quando esta programada a entrada da injeção na matriz destes cases?
Responsável: Vagner
em 02/05/17,
Solicitação está programada para entrar dia 19/06/2017, conforme e-mail encaminhado.

# data[].attributes.headline
Atualizar Procedimentos (final e funcional)

# data[].attributes.subject
Atualizar Procedimentos (final e funcional)

# data[].attributes.body
Atualizar todos os procedimentos da linha de Power Baluns  e Baluns da linha, procedimento de teste final (Linha Centrais/SPA) e  procedimento de teste funcional (Leticia-AQ).
Responsável: Vagner

# data[].attributes.body
Enviar relatório para o compras e fechar o desenvolvimento destes novos itens que irão substituir os cabos 1320220, 1320221 e 1320222. Precisamos fechar o cartão relacionado a este item.
Responsável: Vagner

Em 08/05/2017; Reunião para alinhamento.
Em 10/05/2017 Cadastro de itens iniciado
ID: 36209 , 36210 para o ID: 36206 foi feito uma atualização de Datashee

# data[].attributes.headline
Capacitor 1310060 (Capxon) Atualizado Vagner 02/05/2017

# data[].attributes.subject
Capacitor 1310060 (Capxon) Atualizado Vagner 02/05/2017

# data[].attributes.body
Capacitor recebidos e avaliados já foram incluidos na carteira do item? Verificar se ambos os datasheets "Epcos" e "Capxon", se os terminais estão com o tamanho adequado.
Responsável: Vagner.

Em 11/04/2017 ... efetuei testes em linha de produção. Testes OK
Próximo Passo Alteração de estrutura
Jeferson: Quando?Vou colocar em andamento novamente, pois ainda não foi realizada a alteração de estrutura para colocar o item em "acompanhamento".

# data[].attributes.body
Recuperar a senha e devolver o DVR para o SPA.
Responsável: Vagner

Em 05/04/2017 Tarefa concluída

# data[].attributes.body
(Caio-PeD Mecânica) levar os 2 gabinetes, para que ele finalize o desenvolvimento da nova embalagem para os gabinetes de 8 /16 e inicie o desenvolvimento da embalagem do 4 canais.
Responsável: Vagner.

# data[].attributes.body
Criar tabela com locais de teste de campo onde estão instalados e providenciar a instalação de todos os produtos necessários para a conclusão do teste

Responsável: Jeferson/Vagner

Em 02/05/2017 mandei e-mail para Rodrigo verificar cenário

# data[].attributes.body
(Sandro-Eng. Industrial) Enviar e-mail para comprar dos stencils para as placas de 4 e 8 canais Full HD. Nota: se certificar que esta anexando o gerber correto no e-mail.
Responsável: Vagner

Em 25/04 Tarefa concluída.

# data[].attributes.body
(Glauco-Manutenção) Enviar informações necessárias para que sejam abertas as SDCVS. Informar os números das SDCVs quando abertas e tranfereir está pendência para aba de acompanhamento.
Responsável: Vagner