# data[].attributes.body
Warto uzgodnić wszystko na refinemencie przed planowaniem. Na planowaniu tylko "grube" decyzje

# data[].attributes.body
zrozumienie przez biznes, w jaki sposób przebiega proces wytwórczy - od momentu zaakceptowania storki nie powinny wpływać nagłe "krytyczne" zmiany. Wszelkie modyfikacje powinny wpływać jako change request.

# data[].attributes.body
Wymagania do zmian, które dotyczą np: schem dla PCC2 SD2 czy też logowanie się danymi podatkowymi, które powtarzają się co roku spływają zbyt późno.

# data[].attributes.body
Duża liczba wątków trudna do śledzenia równolegle

# data[].attributes.body
Brak "zapasu" gotowych US na kolejne sprinty - brak czasu na analizę techniczną

# data[].attributes.headline
PO - przegląd backlogu + priorytetyzacja

# data[].attributes.subject
PO - przegląd backlogu + priorytetyzacja

# data[].attributes.body
PO powinno częściej zaglądać do backlogu w FT4,by prowadzić priorytetyzację zadań.

# data[].attributes.headline
Zmiana wymagań w trakcie sprintu lub testów UAT

# data[].attributes.subject
Zmiana wymagań w trakcie sprintu lub testów UAT

# data[].attributes.body
US podjęte na sprint muszą być "zamrożone", nie ma możliwości ich modyfikacji na etapie developmentu lub testów UAT, zmiany tylko poprzez CR

# data[].attributes.body
Stosowanie się do procesu wytwórczego - podejmowanie na sprint jedynie zaakceptowanych US z zaakceptowanymi makietami (na czas), często wymagania spływają późno, co utrudnia wycenę i pozyskanie wszystkich akceptów, często BA muszą interweniować i pingować przedstawicieli biznesu o zgody

# data[].attributes.body
Częste "wrzutki" (również na środowisko PreProd tuż przed wyjściem na PROD)

# data[].attributes.body
Zdarza się, że dostajemy "nagłe US" z wykonaniem jak najszybciej, by pojawiło sie na produkcji. Przykład z telePINu - modyfikacja 1 tekstu, zależy na czasi, a biznes kłóci się o poprzednio już zaakceptowane i istniejące teksty na makietach (których to zmiana nie dotyczy) wpływa to na czas potrzebny do zaakceptowania makiet przez biznes

# data[].attributes.body
Jak co roku w grudniowych/styczniowych i lutowych sprintach właściwie można by pracować kanbanem ;), bo jest tyle pilnych wrzutek na sprint, ze nie da się dowieźć zakładanego pierwotnie backlogu sprintu. Wymagania na przełom roku czy akcję ePIT powinny być przygotowane wcześniej, by można je było spokojnie zaplanować

# data[].attributes.body
Obsługa CR na etapie regresji wymaga akceptacji Edyty i Marysi

# data[].attributes.body
przekazanie obszarom biznesowym zasad obsługi CR

# data[].attributes.body
Osoba przypisana jako biznes do makiety jest razem z analitykiem biznesowym odpowiedzialny za niezbędną mobilizację uczestników procesu akceptacji

# data[].attributes.body
Oddzielne retro