# data[].attributes.headline
CG: Falta de retroalimentación sobre las previsión de materiales realizadas. 

# data[].attributes.subject
CG: Falta de retroalimentación sobre las previsión de materiales realizadas. 

# data[].attributes.headline
VZ: Falta de una herramienta que integre el proceso de planificación de los trabajos - con la necesidad de los materiales y su correlación con las herramientas de estimación de aprovisionamiento de materiales

# data[].attributes.subject
VZ: Falta de una herramienta que integre el proceso de planificación de los trabajos - con la necesidad de los materiales y su correlación con las herramientas de estimación de aprovisionamiento de materiales

# data[].attributes.body
la traducción de unidades físicas a itemizado no se encuentra definida a nivel de necesidad para compra

# data[].attributes.headline
El plan no está desglasado por mayor cantidad de matriculas

# data[].attributes.subject
El plan no está desglasado por mayor cantidad de matriculas

# data[].attributes.headline
VZ: planificacion de los trabajos sin identificacion de las matriculas de materiales necesitadas a detalle

# data[].attributes.subject
VZ: planificacion de los trabajos sin identificacion de las matriculas de materiales necesitadas a detalle

# data[].attributes.headline
no hay una previsión que este  asociada con el plan y sus reajuste

# data[].attributes.subject
no hay una previsión que este  asociada con el plan y sus reajuste

# data[].attributes.body
no se encuentran definidos o aproximados los tiempos de necesidad de los materiales para que abastecimiento pueda programar o priorizar las entregas con los proveedores.

# data[].attributes.body
no se encuentra definido el punto de partida para la presentación del listado de unidades físicas y la revisión de las mismas ante modificaciones del POA

# data[].attributes.headline
Definir periodicidad y anticipación necesaria para la Previsión de Materiales

# data[].attributes.subject
Definir periodicidad y anticipación necesaria para la Previsión de Materiales

# data[].attributes.headline
VZ: falta de visibilidad respecto de los planes de abastecimiento

# data[].attributes.subject
VZ: falta de visibilidad respecto de los planes de abastecimiento

# data[].attributes.headline
Comunicación tanto del físico de inversiones original como de sus reajustes para corregir las previsiones. 

# data[].attributes.subject
Comunicación tanto del físico de inversiones original como de sus reajustes para corregir las previsiones. 

# data[].attributes.headline
Retroalimentación de Abastecimiento sobre los desvíos respecto de la planificación / Retroalimentación conformación de kits de materiales por unidad de obra / Retroalimentación sobre los físicos de inversión

# data[].attributes.subject
Retroalimentación de Abastecimiento sobre los desvíos respecto de la planificación / Retroalimentación conformación de kits de materiales por unidad de obra / Retroalimentación sobre los físicos de inversión

# data[].attributes.headline
Incorporar la "fecha de necesidad" como dato del físico de inversiones

# data[].attributes.subject
Incorporar la "fecha de necesidad" como dato del físico de inversiones

# data[].attributes.headline
No hay una previsión sobre el plan en donde se detalle las cantidades y fechas (cronogramas) de la necesidad

# data[].attributes.subject
No hay una previsión sobre el plan en donde se detalle las cantidades y fechas (cronogramas) de la necesidad

# data[].attributes.headline
No hay un procedimiento definido sobre la validación de la previsión de materiales

# data[].attributes.subject
No hay un procedimiento definido sobre la validación de la previsión de materiales

# data[].attributes.headline
Físico de inversiones que no se condice con los históricos de consumo de materiales. (Ej: Se piden más postes BT de 9m que de 7,5m / Se pide más cable desnudo que protegido / potencias de trafo en desuso)

# data[].attributes.subject
Físico de inversiones que no se condice con los históricos de consumo de materiales. (Ej: Se piden más postes BT de 9m que de 7,5m / Se pide más cable desnudo que protegido / potencias de trafo en desuso)

# data[].attributes.headline
No hay un procedimiento definido para reveer el plan con sus reajustes (definir tiempos)

# data[].attributes.subject
No hay un procedimiento definido para reveer el plan con sus reajustes (definir tiempos)

# data[].attributes.headline
No hay una retroalimentación de plazos para la compra 

# data[].attributes.subject
No hay una retroalimentación de plazos para la compra 

# data[].attributes.headline
No hay un planificación en base a la fecha de necesidad 

# data[].attributes.subject
No hay un planificación en base a la fecha de necesidad 

# data[].attributes.headline
Matrículas con Petición de borrado que figuran en planos vigentes (matrículas en "conflicto" al día de hoy: 562, 3160, 10047, 13490, 21307).

# data[].attributes.subject
Matrículas con Petición de borrado que figuran en planos vigentes (matrículas en "conflicto" al día de hoy: 562, 3160, 10047, 13490, 21307).

# data[].attributes.headline
No hay un criterio para confeccionar el físico de inversiones

# data[].attributes.subject
No hay un criterio para confeccionar el físico de inversiones

# data[].attributes.headline
 la definición del Proceso para matrículas con petición de borrado es por parte de programación de abastecimiento

# data[].attributes.subject
 la definición del Proceso para matrículas con petición de borrado es por parte de programación de abastecimiento

# data[].attributes.headline
Definir procedimiento sobre validación de previsiones de materiales

# data[].attributes.subject
Definir procedimiento sobre validación de previsiones de materiales

# data[].attributes.headline
Definir una herramienta/metodología que integre la totalidad del proceso

# data[].attributes.subject
Definir una herramienta/metodología que integre la totalidad del proceso

# data[].attributes.headline
Definir un necesidad de detalle de matricula

# data[].attributes.subject
Definir un necesidad de detalle de matricula

# data[].attributes.headline
definir procedimiento con fechas para la conformación y revisión del plan 

# data[].attributes.subject
definir procedimiento con fechas para la conformación y revisión del plan 

# data[].attributes.headline
Definir un plan de comunicación y retroalimentación del proceso completo

# data[].attributes.subject
Definir un plan de comunicación y retroalimentación del proceso completo

# data[].attributes.headline
Definir una planificación en base a la necesidad 

# data[].attributes.subject
Definir una planificación en base a la necesidad 

# data[].attributes.headline
Definir un criterio y establecer reuniones periódicas para reveer los criterios establecidos

# data[].attributes.subject
Definir un criterio y establecer reuniones periódicas para reveer los criterios establecidos

# data[].attributes.headline
Reveer el proceso de petición de borrado

# data[].attributes.subject
Reveer el proceso de petición de borrado