# data[].attributes.body
Una bibliografía es una lista de los recursos que un escritor cita o usa como referencia al escribir un libro, artículo o trabajo de investigación. Le permite al lector saber cómo llegó el escritor a las conclusiones expuestas en el trabajo y también sirve como referencia para otros escritores en un campo similar.

En el caso de los trabajos de investigación, una bibliografía es especialmente importante para confirmar las áreas específicas de la investigación y para mitigar las acusaciones de plagio. Hay varios tipos de bibliografía según el estilo a utilizar:

# data[].attributes.body
El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de las finanzas y la economía.

El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos.

El presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto:

En el presupuesto se da cuenta de los costos de la investigación. Generalmente, el presupuesto se presenta en una tabla.

# data[].attributes.body
Finalizada la fase de planificación, debemos obtener los recursos físicos, previamente estimados, seleccionar al equipo de trabajo que nos va a acompañar durante el proyecto, y asignarlos ambos a las diferentes actividades.

Es necesario consultar el cronograma del proyecto para determinar cuándo se van a necesitar los recursos, y poder comprobar su disponibilidad, puede que alguien no esté disponible en el momento en que se le necesita.

# data[].attributes.headline
 ESTIMAR LOS RECURSOS DE  LAS ACTIVIDADES 

# data[].attributes.subject
 ESTIMAR LOS RECURSOS DE  LAS ACTIVIDADES 

# data[].attributes.body
Una vez que sabemos cómo identificar, adquirir los recursos, y desarrollar al equipo de proyecto, debemos identificar el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar el proyecto.

Los recursos necesarios para ejecutar el proyecto casi siempre deben estimarse durante la
etapa de planificación, aunque la estimación de recursos se debe realizar a lo largo de todo el proyecto, según se necesite.

# data[].attributes.body
Antes de que un proyecto pueda avanzar, se deben definir los requisitos de sus recursos, lo que implica identificar el tipo y la cantidad de recursos que se requieren, incluidas las personas. Esta identificación se debe hacer con ayuda del equipo de proyecto.

# data[].attributes.body
La gestión de recursos es el proceso de identificar, adquirir, planificar y asignar los recursos para maximizar la eficiencia. En definitiva, hacer más con menos.

# data[].attributes.body
En la mayoría de los proyectos, los recursos son limitados. Y dada esta restricción, el director de proyecto debe asegurarse que los recursos críticos estén disponibles, que los materiales lleguen cuando se necesiten, y que los miembros del equipo, tengan el conocimiento y la experiencia necesarios para producir los entregables del proyecto.

# data[].attributes.body
Personas / Equipo de proyecto

Equipos, instalaciones y materiales

Conocimiento / Experiencia

Software, Hardware

Y cómo no, Dinero.

# data[].attributes.headline
RECURSOS DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION 

# data[].attributes.subject
RECURSOS DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION 

# data[].attributes.body
Los Recursos son muy importantes en la gestión de un proyecto, y si no se asignan adecuadamente, pueden llevar a que el proyecto fracase. Los recursos de un proyecto, incluyen todo lo necesario para completar el proyecto.