# data[].attributes.body
Projeto Retificação Célia Duarte

Dar reentrada no cartório, foi pedido ITR no dia 13/01 e ficou pronto no dia 17/01.

Reentrada 19/01. ✅

Responder exigência: 01/02

Declaração dos imóveis existentes✅, CND✅, CAR

# data[].attributes.body
Retificação admistrativa Daniel Felix SAMU Bragança Paulista 29//12/2020

# data[].attributes.body
Novembro de 2020

Projeto retificação - Rivaldo Dick
1- última atualização - foi dado entrada no cartório dia 03/06/2022
2- retirar para arrumar, combinar o dia com Cecília para pagar 06/01/2023

# data[].attributes.body
Projeto Residência Daniel Amaro

• Aguardando cliente, ele está aguardando ser contemplado em consórcio (atualizado 11/02/23)

# data[].attributes.body
Projeto Residência Marcelo Maia(9753/20)

• Aprovado pelo setor de Engenharia Esta em tributos, consultar e entregar para o cliente junto ART original assinada, receber 532,00 colocar placa na obra (09/01/23)

• Lucas entregou placa da obra dia 10/01/23

• Cliente pagou 10/01/23 falta retirar plantas aprovadas e entregar ao cliente

# data[].attributes.body
Projeto Regularização Edgar (10198/2020)

# data[].attributes.body
2020/19 - Projeto Residência Ampliação Leonardo Lucio(Processo 11365/2020)

• Consultar processo urgente!! (09/01/23) ✔
• Apresentar "Nova proposta" conforme o email enviado pelo Eng. Horácio Vitale

# data[].attributes.body
Projeto Regularização Edson (processo 615/2021)

• Dado entrada para inclusão na anistia 09/01/2023

# data[].attributes.body
Projeto Residência Kitnets Caio Macedo Fioravante Gerbi

• Pedir prorrogação e arrumar planta (09/01/23)

# data[].attributes.body
Projeto Regularização Invan de Itatiba (Adriano Freitas Itatiba)

Retirada  prefeitura Processo n° Em desenvolvimento (28/06/2022

Finalizado ? Verificar com prefeitura (09/01/23)

Ja foi finalizado e avisado sobre o valor a pagar 01/02/2023✅

# data[].attributes.body
Projeto Retificação Antonio "Goiabinha" (Jd. das Aves)

# data[].attributes.body
Projeto Lucilene Desmembramento e Demarcação - Chácara São João

# data[].attributes.body
Projeto residência Daniel Teodoro (Brumado)

• Finalizar 3D, agendar apresentação (02/12/22)

# data[].attributes.body
Projeto Comercial Cicero (igreja)

• Aguardando matrícula 12/11/22

# data[].attributes.body
Projeto residência Xavier (10945/2021)

Arrumar planta (09/01/2023)✅

Planta arrumada 01/02, pegar assinatura e dar entrada.

# data[].attributes.body
Projeto Residência Orypaba

Pendências Atualizadas: (07/02/23)

Área externa

Casinha de gás gourmet e cozinha. Após muro

Intertravado entrada garagem... Após muro

Caminho social no chão, onde não for degrau flutuante

Finalizar reboco externo início 26/10 PF. 20/01

Colocar placa de aço galvanizada na cisterna

Piscina

Impermeabilização p.i 10/12 PF 15/12

Azulejo piscina p.i. 03/101 PF 25/01

Gourmet/cozinha

Cimentado liso gourmet e parte da cozinha, corredor entrada secundária, despensa e área de serviço. Após gesso

Ilhas gourmet e cozinha... Após cimentado liso

Elétrica

Finalizar elétrica externa caminho social/muros ... Após Calçada/caminho social
Interna (interruptores e tomadas)
1 ponto tomada 220v no motor do portão
1 tomada cada exaustor
Colocar uma tomada para câmera  na viga da garagem por cima

Alarme 2 câmeras e sensores

Iluminação piscina e Pontos da iluminação externa depende da calçada externa  ***passar cotação para luis***

Finalizados ✅
Paletinhas área de serviço e garagem 09/01)23
Cálculo contrapiso e cimentado ao redor da piscina ok
Luis ver ralos com encanador... imediato
2 fiadas restante muro antigo
Confirmar quantidade azulejo piscina e porcelanato?? Ao redor .... imediato
Caminho social ver metragem piso
Finalizar telhado início 04/11 p.f. 12/11
Cimentado piscina previsão de início 25/11 PF 30/11
Finalizar estrutura caixas d'água p.f. 20/11 ok
Conferir Iluminação e tomada caixas d'água dps da cobertura -
Refazer boca de lobo e tampa antiga 600,00 ok
Cimentado ralo área técnica.. Dps da cobertura (sem custo)

Impermeabilização da área técnica 3 demãos (sem custo) falta uma demão ✅

• 2 fiadas no último lance do muro lado do Mauro e 1 no penúltimo lance
✅

Finalizar muro etapa início 21/10 PF 15/01✅
Daniel Fazer lista de elétrica (interruptores e tomadas) ✅

Contra piso banheiros ✅

Rebocar casa de máquinas✅

Impermeabilização casa de máquinas✅

Cano fluvial da garagem colocar e chumbar ✅

# data[].attributes.body
Retificação admistrativa Bruno " Supermercado Estrela"

• Aguardando CCIR, ITR, CAR (perguntei dia 03/05, não respondeu) (09/01/23)

# data[].attributes.body
Perdi o nome não sei qual é
Última atualização 14/07/22 foi corrigido a planta, aguardando prefeitura

# data[].attributes.body
Projeto de Regularização José Domingos (7523/22)

Anistia garagem (09/01/23)✅

Planta arrumada, pegar assinatura e dar reentrada 03/02

# data[].attributes.body
Projeto de Regularização Genilton (5331/22)

•Encaminhado a central de atendimento (14/06), consultado dia 20/06/22
• Consultar processo na prefeitura (06/01/23)

# data[].attributes.body
Valdivina/Odilon ccir, car, retificação de área e georeferenciamento.

• Reconhecer firmas para notificar Dona Maura em SP e vizinho bravo (09/01/23)

# data[].attributes.body
Levantamento para Usucapião Mauro Pinhalzinho tereno 01

• cliente sumiu (09/01/23)

# data[].attributes.body
Usucapião Mauro pinhalzinho Terreno 02 chácara

• cliente sumiu (09/01/23)

# data[].attributes.body
Projeto arquitetônico e estrutural Lopes

• Refazer planta
•Cliente sumiu (09/01/23)

# data[].attributes.body
Projeto terraplanagem Ricardo terreno novo do Alemão

• cliente sumiu (09/01/23)

# data[].attributes.body
Projeto Planialtimétrico Ricardo Susana Prefeitura

• cliente sumiu (09/01/23)

# data[].attributes.body
Projeto Levantamento Georreferenciado Miguel Gleba 53 SRN

• Aguardando cliente (05/12/22)

# data[].attributes.body
Projeto regularização? Novo?  Silvia Helena

•Danilo está finalizando para dar entrada na anistia (06/01/23) ✔
• Renomeado "Projeto 03/2023" ✔

# data[].attributes.body
Projeto de criação matrículas das áreas .... Prefeitura de Serra Negra

• Responder exigências cartório 06/01/23

# data[].attributes.body
Projeto Retificação administrativa para prefeitura de área do Grande Hotel Serra Negra

# data[].attributes.body
Projeto estrutural Fernando Catania Orypaba

***Prazo final 02/02/2023***

• Enviado para o Fernando planialtimetrico e laudo SPT sondagem (11/01/23)

• Fechado orçamento do estrutural Com Geovani 5 mil em 2x, entrega programada para dia 02/02/23

• Fechado com Fernando projeto estrutural completo da casa.

# data[].attributes.body
Projeto Residência Valdir Domingues

• Anistia completo preparar para dar entrada prefeitura (09/01/23) ✔
•Processo de análise e aprovação 2735/2023
•Processo de Habite-se Prefeitura 2736/2023
•Processo de Areas lançadas 2737/2023
•Processo SAAE Habite-se 1176/2023 ✔
•Processo SAAE Redes 1174/2023 ✔

# data[].attributes.body
Projeto de regularização(anistia) de residência unifamiliar Silvia H. F. Tiosse.

•Medição ✔
•Planta ✔
•Documentos ✔
•AERA dia 15/02/23 ás 13:30 ✔
•Assinaturas ✔
•Dar entrada na prefeitura ✔
•Pagamento Maquininha ✔
•Processo de A&A de Projeto de Prefeitura 3237/2023
•Processo de Habite-se Prefeitura 3238/2023
•Processo de Areas lançadas 3239/2023 ✔
•Processo de Areas lançadas 3240/2023 ✔
•Processo SAAE Habite-se 1674/2023 ( nova vistoria)
•Processo SAAE Redes 1673/2023 ✔

# data[].attributes.body
Projeto de regularização(anistia) de residência unifamiliar Evandro Campos

•Medição ✔
•Aguardando Retorno do Evandro sobre documentos
•Planta
•Documentos
•Assinaturas
•Crea dia XX/XX/XX ás XX:XX
•Dar entrada na prefeitura
•Processo de A&A de Projeto de Prefeitura XXXX/2023
•Processo de Habite-se Prefeitura XXXX/2023
•Processo de Areas lançadas XXXX/2023
•Processo de Areas lançadas XXXX/2023
•Processo SAAE Habite-se XXXX/2023
•Processo SAAE Redes XXXX/2023

# data[].attributes.body
Projeto de regularização(anistia) de residência unifamiliar Alceu Aparecido de Freitas.

•Medição ✔
•Planta ✔
•Documentos ✔
•AERA dia 17/03/23 ás 10:30 ✔
•Assinaturas ✔
•Dar entrada na prefeitura  ✔
•Processo de A&A de Projeto de Prefeitura 3663/2023
•Processo de Habite-se Prefeitura 3665/2023
•Processo de Areas lançadas 3666/2023 ✔
•Processo SAAE Habite-se 1887/2023 ✔
•Processo SAAE Redes 1886/2023 ✔