# data[].attributes.body
Nettoyage des pièces puis évacuation des matériaux sur une consoles pignion pour terminer le bâtiment

# data[].attributes.body
Décoffrage du grifflex nettoyage des plaques de contre plaque et nettoyage de pièce
1 journée 3 pièces

# data[].attributes.body
Mise en place de balcon et ligature

# data[].attributes.body
Réglage des grifflex puis mise en place des contre plaquer et du premier lit de ferraillage 1 journée 4 pièces

# data[].attributes.body
Mise en place des réservations puis mise en place de grifflex

# data[].attributes.body
Reboucher les trous pour coulage du béton de la dalle , installation de grifflex 1 pièce de 30m3 30 minute

# data[].attributes.body
Ligaturage de 2 pièce le couloir et le palier de l’escalier pour le coulage demain matin

# data[].attributes.body
Préparation du ferraillage pour continuer la dalle

# data[].attributes.body
ligature du treillis + coulage

# data[].attributes.body
Vérification des dimensions et des positions des bac a douche sur tout le bâtiment, traçage des surplus à la bombe pour taillage + lecture des documents CCTP Général puis les plans, fin d’aprem la grue réparer pose d’un escalier préfabriqué

# data[].attributes.body
Scellement des grilles d’évacuation d’eau dans le sous sol

# data[].attributes.body
Petit coffrage + rangement (grue en panne )

# data[].attributes.body
Rangement+ démontage contre plaquer (grue en panne )

# data[].attributes.body
Rangements grue en panne casse moteur

# data[].attributes.body
Décoffrage des planche de contre plaquer avec à visite de mr beldle
1- enlever tout les grifflex puis mise en place d’etais pour Maintenir les contre plaquer puis faire tomber les contre-plaquer prudemment, et remmettre des étais

# data[].attributes.body
Ferraillage du plancher bas du dernier étages, différencie les sortes de treillis + ligature des fers du balcon au plancher pour le coulage

# data[].attributes.body
Rangement chantier puis préparation du ferraillage pour la dalle du bas du 8eme

# data[].attributes.body
Mise en place de panneau de contre plaquer sur le grifflex + démontage des panneaux au niveau inférieures

# data[].attributes.body
Mise en place de coffrage Grifflex pour préparation de dalle pour le dernier niveau du bâtiment

# data[].attributes.body
Décoffrage de plancher griffex

# data[].attributes.body
prise de contact

Nom des reponsables rencontrés
David Leduc chef de chantier
Nicolas, Brandon, Jimmy
tache réalisé :
Réalisation d’un plancher coulage puis préparation d’un autre plancher. Mise en place de balcon

commentaire : 3 chefs de chantiers, bâtiment a 8 étages

Vocabulaire nouveau