# data[].attributes.headline
Implementación física de la infraestructura de fibra óptica en Turbaco Central.

# data[].attributes.subject
Implementación física de la infraestructura de fibra óptica en Turbaco Central.

# data[].attributes.body
Ejecución: Planificación detallada de rutas de instalación para minimizar interrupciones y maximizar la cobertura.

Equipo Responsable: Equipo de instalación técnica, coordinadores de proyecto, supervisor de campo.

WIP Limit: 3 tarjetas para garantizar un enfoque eficiente y controlado durante la implementación.

# data[].attributes.headline
Verificación de la calidad y funcionalidad de las conexiones de fibra instaladas.

# data[].attributes.subject
Verificación de la calidad y funcionalidad de las conexiones de fibra instaladas.

# data[].attributes.body
Pruebas Realizadas: Medición de pérdida de inserción, reflectancia y pruebas de continuidad.

Equipo Responsable: Equipo de control de calidad, técnicos de redes, verificadores de cumplimiento de normas.

# data[].attributes.headline
Aceptación final y documentación de la instalación de fibra en Turbaco Central.

# data[].attributes.subject
Aceptación final y documentación de la instalación de fibra en Turbaco Central.

# data[].attributes.body
Documentación Final: Informe detallado de la red instalada, certificados de conformidad y entrega de informes técnicos.

Cierre: Entrega de capacitación operativa al cliente sobre el uso y mantenimiento de la infraestructura instalada.

# data[].attributes.headline
Gestión de problemas técnicos con la infraestructura subterránea y aerea existente.

# data[].attributes.subject
Gestión de problemas técnicos con la infraestructura subterránea y aerea existente.

# data[].attributes.body
Desafíos: Obtención de permisos adicionales, coordinación con servicios públicos y solución de obstáculos inesperados.

Solución: Comunicación activa con autoridades locales, ajuste de estrategias de implementación y gestión proactiva de contratistas.

# data[].attributes.headline
Reuniones diarias para actualizar el estado de las tarjetas Kanban, discutir posibles obstáculos y ajustar prioridades según sea necesario.

# data[].attributes.subject
Reuniones diarias para actualizar el estado de las tarjetas Kanban, discutir posibles obstáculos y ajustar prioridades según sea necesario.

# data[].attributes.body
Reunion programada a las 9 am para validar procesos.

# data[].attributes.headline
Instalación de fibra óptica monomodo G.652 en el área residencial de Turbaco Central.

# data[].attributes.subject
Instalación de fibra óptica monomodo G.652 en el área residencial de Turbaco Central.

# data[].attributes.body
Descripción: Implementación de 200 conexiones de fibra óptica para mejorar la conectividad residencial.

Equipo Necesario: Fibra óptica monomodo G.652, fusionadora de fibra, OTDR (Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo), cables de fibra óptica, conectores SC/APC.

Priorización: Basada en la densidad poblacional, demanda de conectividad y accesibilidad de infraestructura existente.

# data[].attributes.headline
Evaluación de factibilidad técnica y permisos para instalación en Turbaco Central.

# data[].attributes.subject
Evaluación de factibilidad técnica y permisos para instalación en Turbaco Central.

# data[].attributes.body
Realizar estudio de factibilidad técnica y obtener permisos municipales.

Coordinación con servicios públicos y autoridades locales.

# data[].attributes.headline
Instalación de fibra óptica en Turbaco Central.

# data[].attributes.subject
Instalación de fibra óptica en Turbaco Central.

# data[].attributes.body
Implementación de 150 conexiones de fibra óptica monomodo.

Equipamiento requerido: Fibra óptica G.652, herramientas de instalación, verificación de cumplimiento normativo.

# data[].attributes.headline
Evaluación de aceptación y documentación de la instalación en Turbaco Central.

# data[].attributes.subject
Evaluación de aceptación y documentación de la instalación en Turbaco Central.

# data[].attributes.body
Documentación final de la red instalada, certificación de conformidad y entrega de informes técnicos.

Sesión de capacitación operativa para usuarios finales.

# data[].attributes.body
Validación final de la instalación y entrega de documentación.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos contractuales y satisfacción del cliente.