# data[].attributes.body
– Responsable: Product Owner (Ana Torres)
📅 Inicio: 01/08/25 – Fin: 15/08/25

# data[].attributes.body
Scrum Master (Carlos Ruiz)
📅 16/08/25 – 30/08/25

# data[].attributes.body
QA Lead (Laura Gómez)
📅 01/09/25 – 15/09/25

# data[].attributes.body
Scrum Master (Carlos Ruiz)
📅 16/09/25 – 30/09/25

# data[].attributes.body
PO (Ana Torres)
📅 01/10/25 – 15/10/25

# data[].attributes.body
Legal Advisor (Diana López)

📅 16/10/25 – 30/10/25

# data[].attributes.body
Equipo técnico ITS (Luis Herrera)
📅 01/11/25 – 15/11/25

# data[].attributes.body
Equipo eléctrico (Marta Díaz)
📅 16/11/25 – 30/11/25

# data[].attributes.body
Equipo seguridad (Andrés López)
📅 01/12/25 – 15/12/25

# data[].attributes.body
Equipo ITS (Luis Herrera)
📅 16/12/25 – 30/12/25

# data[].attributes.body
Equipo eléctrico (Marta Díaz)
📅 01/01/26 – 15/01/26

# data[].attributes.body
Infraestructura (Camilo Torres)
📅 16/01/26 – 30/01/26

# data[].attributes.body
Dev Team (Juan Morales)
📅 01/08/25 – 30/09/25

# data[].attributes.body
Dev Team (Carolina Patiño)

# data[].attributes.body
Frontend (David Ruiz)
📅 01/11/25 – 15/12/25

# data[].attributes.body
Data Scientist (Laura Ortiz)
📅 16/12/25 – 15/01/26

# data[].attributes.body
DevOps (Pedro Jiménez)
📅 16/01/26 – 30/01/26

# data[].attributes.body
Frontend (David Ruiz)
📅 01/02/26 – 15/02/26

# data[].attributes.body
Trainer (María Fernanda)
📅 16/05/26 – 31/05/26

# data[].attributes.body
Doc. Specialist (Andrés Gómez)
📅 01/06/26 – 15/06/26

# data[].attributes.body
Doc. Specialist (Andrés Gómez)

# data[].attributes.body
PO + Trainer (Ana Torres / María Fernanda)
📅 01/07/26 – 15/07/26

# data[].attributes.body
BA (Jorge Martínez)
📅 01/08/25 – 15/08/25

# data[].attributes.body
Ingeniero de tráfico (Paula Silva)
📅 16/08/25 – 30/08/25

# data[].attributes.body
Arquitecto ITS (Ricardo Pérez)
📅 01/09/25 – 15/09/25

# data[].attributes.body
Ing. Redes (Sofía Ríos)
📅 01/11/25 – 15/11/25

# data[].attributes.body
Equipo redes (Felipe Méndez)
📅 16/11/25 – 30/11/25

# data[].attributes.headline
4.3 Configuración de protocolos V2X/DSRC/LTE

# data[].attributes.subject
4.3 Configuración de protocolos V2X/DSRC/LTE

# data[].attributes.body
Redes (Sofía Ríos)
📅 01/12/25 – 15/12/25

# data[].attributes.body
QA (Laura Gómez)
📅 16/02/26 – 28/02/26

# data[].attributes.body
QA (Laura Gómez)
📅 01/03/26 – 15/03/26

# data[].attributes.body
QA + Redes (Laura Gómez / Sofía Ríos)
📅 16/03/26 – 31/03/26

# data[].attributes.body
Infraestructura (Camilo Torres)
📅 16/07/26 – 31/07/26

# data[].attributes.body
DevOps (Pedro Jiménez)
📅 01/08/26 – 15/08/26

# data[].attributes.body
Soporte (Equipo NOC)
📅 16/08/26 – 30/08/26

# data[].attributes.body
Arquitecto ITS (Ricardo Pérez)
📅 16/09/25 – 30/09/25

# data[].attributes.headline
2.5 Protocolos de comunicación y seguridad 

# data[].attributes.subject
2.5 Protocolos de comunicación y seguridad 

# data[].attributes.body
Ing. Redes (Sofía Ríos)
📅 01/10/25 – 15/10/25

# data[].attributes.body
PO + Arquitecto (Ana Torres / Ricardo Pérez)
📅 16/10/25 – 30/10/25

# data[].attributes.body
Cybersecurity Lead (Tatiana Gómez)
📅 16/12/25 – 30/12/25

# data[].attributes.body
Ing. Redes (Sofía Ríos)
📅 01/01/26 – 15/01/26

# data[].attributes.body
QA + Ing. tráfico (Paula Silva)
📅 01/04/26 – 15/04/26

# data[].attributes.body
Cybersecurity Lead (Tatiana Gómez)
📅 16/04/26 – 30/04/26

# data[].attributes.body
PO + Stakeholders (Ana Torres)
📅 01/05/26 – 15/05/26

# data[].attributes.headline
8.4 Evaluaciones periódicas de desempeño

# data[].attributes.subject
8.4 Evaluaciones periódicas de desempeño

# data[].attributes.body
PO + QA (Ana Torres / Laura Gómez)
📅 01/09/26 – 15/09/26

# data[].attributes.headline
8.5 Gestión de incidentes y contingencias

# data[].attributes.subject
8.5 Gestión de incidentes y contingencias

# data[].attributes.body
Soporte (Equipo NOC)
📅 16/09/26 – 30/09/26

# data[].attributes.body
QA Lead (Laura Gómez)
📅 01/09/25 – 15/09/25

# data[].attributes.headline
1.5 Coordinación inicial con autoridades

# data[].attributes.subject
1.5 Coordinación inicial con autoridades

# data[].attributes.body
PO (Ana Torres)
📅 01/10/25 – 15/10/25

# data[].attributes.body
Equipo ITS (Luis Herrera)
📅 16/12/25 – 30/12/25

# data[].attributes.body
Frontend (David Ruiz)
📅 01/02/26 – 15/02/26

# data[].attributes.headline
7.4 Primer taller con comunidad ejecutado

# data[].attributes.subject
7.4 Primer taller con comunidad ejecutado

# data[].attributes.body
PO + Trainer (Ana Torres / María Fernanda)
📅 01/07/26 – 15/07/26