# data[].attributes.body
LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ASOCIACIÓN HERNAN BEDOYA FORGA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA – ETAPA 2.

# data[].attributes.body
El Distrito de Cerro Colorado con urbanizaciones y centros poblados que, debido al crecimiento de la población, necesitan una mejor infraestructura peatonal. Dentro de lo cual se presenta la ASOCIACIÓN HERNAN BEDOYA FORGA.

Es por estas razones que La Municipalidad distrital de Cerro Colorado, ha programado el proyecto MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ASOCIACIÓN HERNAN BEDOYA FORGA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA – ETAPA 2, en beneficio del distrito y la provincia de Arequipa dotándoles de adecuada infraestructura a la urbanización.

# data[].attributes.body
El mantenimiento de obras es el conjunto de acciones que la municipalidad responsable del bien físico debe realizar, continua o periódicamente, en forma sistemática, para proteger las obras físicas en su proceso de uso y operación, que asegure su máximo rendimiento.

# data[].attributes.headline
CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES ( LIMPIEZA)

# data[].attributes.subject
CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES ( LIMPIEZA)

# data[].attributes.headline
CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

# data[].attributes.subject
CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

# data[].attributes.headline
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (PROCEDIMIENTOS A PLAZOS)

# data[].attributes.subject
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO (PROCEDIMIENTOS A PLAZOS)

# data[].attributes.body
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es 120 DIAS CALENDARIO para ejecución de la obra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra .

# data[].attributes.headline
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES (LOGÍSTICA)

# data[].attributes.subject
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES (LOGÍSTICA)

# data[].attributes.body
Con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas , planos del proyecto, estándares para la ejecución del servicio, se ha considerado una serie de actividades para cumplir desde el punto de vista constructivo y seguridad , medio ambiente y calidad.

# data[].attributes.body
INGENIERO DE SEGURIDAD
INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE                                         CAPATAZ
TOPOGRAFO
OPERARIO
OFICIAL
PEÓN
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO                                             OPERADOR DE EQUIPO PESADO

# data[].attributes.body
Herramientas manuales
Jalón
Mira topográfica
Wincha de 50m
Camión volquete 6x4 330 hp 15 m3.
Martillo neumático  de 24 kg
Barrenos
Cargador sobre llantas
Compresora neumática
Mezcladora de concreto de 9 -11p3
Nivel topográfico con trípode
Plancha compactadora vibrat. 4.0 hp
Teodolito
Vibrador de concreto 4 hp 1.50"

# data[].attributes.headline
MEJORAMIENTO VIAL EN LA URB. HERNAN BEDOYA FORGA, ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA”FECHA	: AREQUIPA, FEBRERO 2013

# data[].attributes.subject
MEJORAMIENTO VIAL EN LA URB. HERNAN BEDOYA FORGA, ZAMACOLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA”FECHA	: AREQUIPA, FEBRERO 2013

# data[].attributes.body
CURSO: Introducción a la ingeniería civil
TEMA:CICLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN PROYECTO DE INGENIERÍA CIVIL
DOCENTE: DEZA RUIZ ANDREA MIRELY
ALUMNO: ZAPANA BUSTINZA GUILMAR

# data[].attributes.body
El personal tiene la responsabilidad de inspeccionar y validar los materiales y equipos que van a ser suministrados y empleados durante la construcción del servicio estos materiales deberán ser acorde a las especificaciones técnicas manual de calidad y documentos técnicos del proyecto.
finalmente se inspeccionaran y validaran los equipos empelados con fines de que se cuente con la calibración respectiva de acuerdo a la vigencia de cada equipo.

# data[].attributes.headline
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTES PARA VEREDAS

# data[].attributes.subject
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTES PARA VEREDAS