# data[].attributes.headline
Há morosidade por parte da equipe de operação para realizar os check dos equipamentos antes da liberação do equipamento.

# data[].attributes.subject
Há morosidade por parte da equipe de operação para realizar os check dos equipamentos antes da liberação do equipamento.

# data[].attributes.body
Existe oportunidades para realização de check operacional antecipado conforme informado nas reuniões de acompanhamento porem quando vai testar o equipamento surgem demandas que a operação solicitar adequação (EX: suporte de RAC 7 quebrado).

# data[].attributes.headline
Baixa evolução de melhoria para redução de tempo de limpeza circuito PGG

# data[].attributes.subject
Baixa evolução de melhoria para redução de tempo de limpeza circuito PGG

# data[].attributes.body
Há oportunidade para redução de tempo de limpeza no circuito de PGG, ainda é um circuito que o ultimo equipamento libera após 14 horas de inicio da limpeza

# data[].attributes.headline
Falta de fiscalização do efetivo contratada.

# data[].attributes.subject
Falta de fiscalização do efetivo contratada.

# data[].attributes.headline
Absenteísmo do efetivo de contratada impactando na manutenção programada.

# data[].attributes.subject
Absenteísmo do efetivo de contratada impactando na manutenção programada.

# data[].attributes.headline
Montagens preliminares de estruturas de apoio. Exemplo: escadas de acesso. 

# data[].attributes.subject
Montagens preliminares de estruturas de apoio. Exemplo: escadas de acesso. 

# data[].attributes.headline
Shuts que poderia ser adequados ao cenário atual de produtos e com  configuração necessita que equipe realize limpeza com martelete.

# data[].attributes.subject
Shuts que poderia ser adequados ao cenário atual de produtos e com  configuração necessita que equipe realize limpeza com martelete.

# data[].attributes.headline
Parada das atividades por inspeções não programadas.

# data[].attributes.subject
Parada das atividades por inspeções não programadas.

# data[].attributes.headline
Ofensor: Necessidade de limpeza geral nos ativos consumindo tempo de manutenção preventiva. 

# data[].attributes.subject
Ofensor: Necessidade de limpeza geral nos ativos consumindo tempo de manutenção preventiva. 

# data[].attributes.body
Oportunidade de implantação da execução sistemática de limpeza, otimizando processo de limpeza dentro da preventiva de modo a focar em locais expecíficos (chutes, rodas de caçambas, cones, etc)

# data[].attributes.body
Sobrecarga de paradas dentro do Mapa, não deixando a oportunidade de fazer a preparação das preventivas entre paradas.

# data[].attributes.headline
Falta  no tratamento das OMS de apoios (YSS), impactando encerramento da OM mãe.

# data[].attributes.subject
Falta  no tratamento das OMS de apoios (YSS), impactando encerramento da OM mãe.

# data[].attributes.headline
Falta de pessoas da execução para recebimento da limpeza no momento de entrega programado das limpezas. 

# data[].attributes.subject
Falta de pessoas da execução para recebimento da limpeza no momento de entrega programado das limpezas. 

# data[].attributes.headline
Recorrência de entrega de componentes com excesso de minério e contaminados em oficina para gerando atrasos no início da manutenção.

# data[].attributes.subject
Recorrência de entrega de componentes com excesso de minério e contaminados em oficina para gerando atrasos no início da manutenção.

# data[].attributes.body
Qual a melhor estrutura de organograma? visão por parada multidisciplinar ou visão S+1, S+2 ou S+3 com várias paradas envolvidas?

# data[].attributes.headline
Falta de mão de obra/fiscais suficientes para acompanhamento dinâmico das atividades de limpeza em campo. 

# data[].attributes.subject
Falta de mão de obra/fiscais suficientes para acompanhamento dinâmico das atividades de limpeza em campo. 

# data[].attributes.headline
Ausência de Kanban com Materiais/componentes estratégicos para a parada.   

# data[].attributes.subject
Ausência de Kanban com Materiais/componentes estratégicos para a parada.   

# data[].attributes.body
Mudança de programação de andaimes sem compartilhar a informação com o solicitante envolvido.

# data[].attributes.headline
Falta de comunicação entre os PCO’s e PCM’s para sequenciamento correto das limpezas e deságüe dos circuitos

# data[].attributes.subject
Falta de comunicação entre os PCO’s e PCM’s para sequenciamento correto das limpezas e deságüe dos circuitos

# data[].attributes.headline
Sem Programação para teste de Tomadas / iluminação antecipado em serviços críticos.

# data[].attributes.subject
Sem Programação para teste de Tomadas / iluminação antecipado em serviços críticos.

# data[].attributes.headline
PGU. TR 131 02 Shuts internos de pebble preparados para substituição Plug and Play. 

# data[].attributes.subject
PGU. TR 131 02 Shuts internos de pebble preparados para substituição Plug and Play. 

# data[].attributes.headline
 Estratégia de atendimento de PTS com produtividade, para atendimento da paradas. 

# data[].attributes.subject
 Estratégia de atendimento de PTS com produtividade, para atendimento da paradas. 

# data[].attributes.headline
Ausência de área intermediária regulamentada e controlada para armazenamento provisório de componentes removidos dos locais de instalação até realizar preparação e envio para reformas externas/internas ou armazém (ARE1)

# data[].attributes.subject
Ausência de área intermediária regulamentada e controlada para armazenamento provisório de componentes removidos dos locais de instalação até realizar preparação e envio para reformas externas/internas ou armazém (ARE1)

# data[].attributes.headline
Após as manutenções, realizar 5S e repor as proteções de RAC 07.

# data[].attributes.subject
Após as manutenções, realizar 5S e repor as proteções de RAC 07.

# data[].attributes.headline
Mudança de estratégia com contratos de serviços de manutenção ( rodízio de contratadas  )

# data[].attributes.subject
Mudança de estratégia com contratos de serviços de manutenção ( rodízio de contratadas  )

# data[].attributes.body
Falta de baixa de OMs de responsabilidade da execução

# data[].attributes.headline
Não realização de teste das ferramentas eletromecânicas antes das manutenções, gerando atuação de proteção do sistema elétrico.

# data[].attributes.subject
Não realização de teste das ferramentas eletromecânicas antes das manutenções, gerando atuação de proteção do sistema elétrico.

# data[].attributes.headline
Falta de recebimento da manutenção dos equipamentos que foram limpos,gerando retrabalhos p limpeza. 

# data[].attributes.subject
Falta de recebimento da manutenção dos equipamentos que foram limpos,gerando retrabalhos p limpeza. 

# data[].attributes.body
Falta de preparação das contratada e gerando atraso no início das atividades

# data[].attributes.headline
Quantidade baixa de mão de obra  para executar os bloqueios, desbloqueios, rodar equipamentos para limpeza e realização de PTS. 

# data[].attributes.subject
Quantidade baixa de mão de obra  para executar os bloqueios, desbloqueios, rodar equipamentos para limpeza e realização de PTS. 

# data[].attributes.body
Disciplina no cumprimento das etapas do andon, (Passagem de bastão).

# data[].attributes.headline
Gerar ponto focal para interface energia zero.(Controlador)

# data[].attributes.subject
Gerar ponto focal para interface energia zero.(Controlador)

# data[].attributes.headline
Mao de obra ofertada menor do que o MDM disponível  

# data[].attributes.subject
Mao de obra ofertada menor do que o MDM disponível  

# data[].attributes.headline
Serviços executados com baixíssima qualidade em função de materiais adquiridos incompatíveis como equipamentos a ser manutenido

# data[].attributes.subject
Serviços executados com baixíssima qualidade em função de materiais adquiridos incompatíveis como equipamentos a ser manutenido

# data[].attributes.headline
Adequar programação de ROM, antes das PGU's US 1 e 2, para comprimento de nível de silo.

# data[].attributes.subject
Adequar programação de ROM, antes das PGU's US 1 e 2, para comprimento de nível de silo.

# data[].attributes.headline
Falta de acompanhamento das atividades mecânicas nas pgu das equipes parceiras,gerando produtividade a maior.

# data[].attributes.subject
Falta de acompanhamento das atividades mecânicas nas pgu das equipes parceiras,gerando produtividade a maior.

# data[].attributes.body
Preparação de execução sendo executada durante a parada, consumindo tempo execução (Mão na chave).

# data[].attributes.headline
Oportunidade de melhoria na identificação dos materiais na frente de serviço por Ordem de manutenção (KITs) afim de reduzir o tempo de localização do material pelo time de execução.

# data[].attributes.subject
Oportunidade de melhoria na identificação dos materiais na frente de serviço por Ordem de manutenção (KITs) afim de reduzir o tempo de localização do material pelo time de execução.

# data[].attributes.headline
Atrasos de deságüe do material de limpeza

# data[].attributes.subject
Atrasos de deságüe do material de limpeza

# data[].attributes.headline
Prazo de entrega do cronograma/estratégia de limpeza pelo PCO, bem como as necessidades de revisão da estratégia de limpeza impactam na consolidação do cronograma final da preventiva. 

# data[].attributes.subject
Prazo de entrega do cronograma/estratégia de limpeza pelo PCO, bem como as necessidades de revisão da estratégia de limpeza impactam na consolidação do cronograma final da preventiva. 

# data[].attributes.body
Atrasos de atendimento de PTS para limpeza

# data[].attributes.headline
A limpeza não atua na limpeza dos equipamentos apenas na limpeza para o serviço com grandes ressalvas.

# data[].attributes.subject
A limpeza não atua na limpeza dos equipamentos apenas na limpeza para o serviço com grandes ressalvas.

# data[].attributes.headline
Atrasos dos bloqueios e desbloqueios na programação para limpeza 

# data[].attributes.subject
Atrasos dos bloqueios e desbloqueios na programação para limpeza 

# data[].attributes.headline
Limpezas muito mau executadas que geram retrabalhos e que os serviços são cancelados

# data[].attributes.subject
Limpezas muito mau executadas que geram retrabalhos e que os serviços são cancelados

# data[].attributes.headline
Equipes de execução não entendem o processo de preparação da atividade.

# data[].attributes.subject
Equipes de execução não entendem o processo de preparação da atividade.

# data[].attributes.headline
Falta de planejamento de limpeza pelo PCO

# data[].attributes.subject
Falta de planejamento de limpeza pelo PCO

# data[].attributes.headline
Processo de inspeção fraco. Gerando atividades não programadas e atrasos devido a falta de planejamento.

# data[].attributes.subject
Processo de inspeção fraco. Gerando atividades não programadas e atrasos devido a falta de planejamento.

# data[].attributes.headline
Muitas paradas de linhas em demasia,podendo sem otimizadas dentro das pgu.

# data[].attributes.subject
Muitas paradas de linhas em demasia,podendo sem otimizadas dentro das pgu.

# data[].attributes.headline
seguir efetivamente os horários acordados pois as liberações em trocas de turno postergam muito as liberações.

# data[].attributes.subject
seguir efetivamente os horários acordados pois as liberações em trocas de turno postergam muito as liberações.

# data[].attributes.headline
Elevado número de demandas extras pelos times de inspeção (fora do prazo do ANS) que impactam no planejamento da parada (maturidade)

# data[].attributes.subject
Elevado número de demandas extras pelos times de inspeção (fora do prazo do ANS) que impactam no planejamento da parada (maturidade)

# data[].attributes.headline
Tempo de alocação com variação dentro da parada.

# data[].attributes.subject
Tempo de alocação com variação dentro da parada.

# data[].attributes.headline
Falta de Clareza dos donos dos testes que devem ser INTEGRADOS (Operação/Eletrica/Mecânica e Vulca)

# data[].attributes.subject
Falta de Clareza dos donos dos testes que devem ser INTEGRADOS (Operação/Eletrica/Mecânica e Vulca)

# data[].attributes.headline
Não aviso antecipado, de dados ocorridos dentro da manutenção

# data[].attributes.subject
Não aviso antecipado, de dados ocorridos dentro da manutenção

# data[].attributes.headline
Falta de notas de manutenção geradas com previsibilidade para necessidades de intervenção/apoio das equipes de Tecnologia (alterações de lógica, testes, liberação para operação, desenergização, etc)

# data[].attributes.subject
Falta de notas de manutenção geradas com previsibilidade para necessidades de intervenção/apoio das equipes de Tecnologia (alterações de lógica, testes, liberação para operação, desenergização, etc)

# data[].attributes.headline
Excesso de mudanças em programações com equipes ficando indisponíveis até chegada de nova programação.

# data[].attributes.subject
Excesso de mudanças em programações com equipes ficando indisponíveis até chegada de nova programação.

# data[].attributes.headline
Morosidade nos processos de desbloqueios e testes. Falta de empoderamento e sentimento 

# data[].attributes.subject
Morosidade nos processos de desbloqueios e testes. Falta de empoderamento e sentimento 

# data[].attributes.headline
Ausência de equipe prevista em função do crescente numero de ativos. Projeto calcular FTE para a sustentabilidade e não apenas entregar ativos

# data[].attributes.subject
Ausência de equipe prevista em função do crescente numero de ativos. Projeto calcular FTE para a sustentabilidade e não apenas entregar ativos

# data[].attributes.headline
Ausência de ferramentas/dispositivos especiais para manutenção (gestão de ferramentaria) Ex. cilindro de macaqueamento para ER-151-01. 

# data[].attributes.subject
Ausência de ferramentas/dispositivos especiais para manutenção (gestão de ferramentaria) Ex. cilindro de macaqueamento para ER-151-01. 

# data[].attributes.headline
Paradas de Grande porte com pouco intervalo entre si

# data[].attributes.subject
Paradas de Grande porte com pouco intervalo entre si

# data[].attributes.headline
Falta do PCM trabalhar as modificações realizados no D+1 para atuação mais assertiva e repasse para o time de execução. 

# data[].attributes.subject
Falta do PCM trabalhar as modificações realizados no D+1 para atuação mais assertiva e repasse para o time de execução. 

# data[].attributes.headline
Disponibilidade de eletricistas para liberação antecipada dos equipamentos.

# data[].attributes.subject
Disponibilidade de eletricistas para liberação antecipada dos equipamentos.

# data[].attributes.headline
Paralisação das atividades por dificuldade de umectação das vias

# data[].attributes.subject
Paralisação das atividades por dificuldade de umectação das vias

# data[].attributes.body
Não entrega antecipada do planejamento em mãos do usuário (mecânico/ eletricista)

# data[].attributes.headline
Falta de inspeção pela operação e área de equipamentos antes dos testes. Gerando paradas evitáveis e atrasos

# data[].attributes.subject
Falta de inspeção pela operação e área de equipamentos antes dos testes. Gerando paradas evitáveis e atrasos

# data[].attributes.headline
Treinar times de processo e inspeção para liberação de andaime. Ganho liberação inicio das atividades

# data[].attributes.subject
Treinar times de processo e inspeção para liberação de andaime. Ganho liberação inicio das atividades

# data[].attributes.headline
Clarificação em papeis e responsabilidades.

# data[].attributes.subject
Clarificação em papeis e responsabilidades.

# data[].attributes.headline
Project de Paradas de Linhas consolidado entre as disciplinas

# data[].attributes.subject
Project de Paradas de Linhas consolidado entre as disciplinas

# data[].attributes.headline
Falta de interface do aprovisionador com a área. 

# data[].attributes.subject
Falta de interface do aprovisionador com a área. 

# data[].attributes.headline
Não liberação das faixas de testes. Estamos subindo prazos sem contar com os testes.

# data[].attributes.subject
Não liberação das faixas de testes. Estamos subindo prazos sem contar com os testes.

# data[].attributes.headline
Empregados ormec sem experiência e falta de acompanhamento da dbu para conservação industrial. 

# data[].attributes.subject
Empregados ormec sem experiência e falta de acompanhamento da dbu para conservação industrial. 

# data[].attributes.headline
Planejamento de OM´s sem material e/ou com material incorreto

# data[].attributes.subject
Planejamento de OM´s sem material e/ou com material incorreto

# data[].attributes.headline
Falta de plataformas em locais estratégicos onde há manutencao todos as parada reduzindo montagem de andaimes.

# data[].attributes.subject
Falta de plataformas em locais estratégicos onde há manutencao todos as parada reduzindo montagem de andaimes.

# data[].attributes.headline
Ausência de comunicação entre times distintos de execução. Exemplo: Máquina base e tecnologia

# data[].attributes.subject
Ausência de comunicação entre times distintos de execução. Exemplo: Máquina base e tecnologia

# data[].attributes.headline
Detonação / evacuações durante as MP's das BSM's.

# data[].attributes.subject
Detonação / evacuações durante as MP's das BSM's.

# data[].attributes.headline
Falta de interface e parceria entre as áreas de atuação na preventiva.

# data[].attributes.subject
Falta de interface e parceria entre as áreas de atuação na preventiva.

# data[].attributes.headline
Disponibilização de plataforma sem operador

# data[].attributes.subject
Disponibilização de plataforma sem operador

# data[].attributes.body
Hoje realizamos a solicitação da plataforma e a área fica com a responsabilidade de disponibilizar o operador que fica responsável de ir buscar a plataforma, embarcar na carreta e descarregar, o que demanda atrasos

# data[].attributes.headline
Avaliar real necessidade de limpeza geral do circuito durante o momento da parada. Gerar ganho tempo de desague.

# data[].attributes.subject
Avaliar real necessidade de limpeza geral do circuito durante o momento da parada. Gerar ganho tempo de desague.

# data[].attributes.headline
Falta de interface e parceria entre as áreas de atuação na preventiva. 

# data[].attributes.subject
Falta de interface e parceria entre as áreas de atuação na preventiva. 

# data[].attributes.headline
Falta de sequenciamento nas tarefas impedindo execução dentro do tempo determinado

# data[].attributes.subject
Falta de sequenciamento nas tarefas impedindo execução dentro do tempo determinado

# data[].attributes.headline
Falta de acompanhamento da limpeza pela execução

# data[].attributes.subject
Falta de acompanhamento da limpeza pela execução

# data[].attributes.headline
Empregados que recebem os andaimes não avaliam fisicamente os andaimes gerando retrabalhos para correção e interdição dos equipamentos

# data[].attributes.subject
Empregados que recebem os andaimes não avaliam fisicamente os andaimes gerando retrabalhos para correção e interdição dos equipamentos

# data[].attributes.headline
Não cumprimento da parada do ativo na data programada para preventiva. 

# data[].attributes.subject
Não cumprimento da parada do ativo na data programada para preventiva. 

# data[].attributes.headline
Falta de rotina de limpeza dos ativos pela operação. Exemplo: Perfuratrizes (mesa)

# data[].attributes.subject
Falta de rotina de limpeza dos ativos pela operação. Exemplo: Perfuratrizes (mesa)

# data[].attributes.headline
Conjuntos preparados para troca plug in play, otimizando serviços de oficina sub conjuntos 

# data[].attributes.subject
Conjuntos preparados para troca plug in play, otimizando serviços de oficina sub conjuntos 

# data[].attributes.headline
Não Integração de todas as disciplinas no Project Geral

# data[].attributes.subject
Não Integração de todas as disciplinas no Project Geral

# data[].attributes.headline
Atividade programadas sequenciais sem avaliar atividades que podem e devem ser sobrepostas

# data[].attributes.subject
Atividade programadas sequenciais sem avaliar atividades que podem e devem ser sobrepostas

# data[].attributes.body
Sequenciamento / planejamento para execução de testes durante a liberação.

# data[].attributes.headline
Falta de acompanhamento das limpezas pelos fiscais Vale, dando direcionado e produtividade nas limpezas. 

# data[].attributes.subject
Falta de acompanhamento das limpezas pelos fiscais Vale, dando direcionado e produtividade nas limpezas. 

# data[].attributes.headline
Não aderência a programação, atrasando preventivas

# data[].attributes.subject
Não aderência a programação, atrasando preventivas

# data[].attributes.body
Falta de Planejamento adequado dos apoios na limpeza

# data[].attributes.headline
Ferramentas não preparadas antes do inicio da ativiade

# data[].attributes.subject
Ferramentas não preparadas antes do inicio da ativiade