# data[].attributes.body
Responsable: Arquitecto

Fecha de entrega: 1 de Julio 2022

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero Civil- Equipo de Construcción

Fecha de Entrega: Noviembre de 2022

Actividades y Fecha de cada actividad:

Demoliciones construcciones existentes: Agosto 2022 (1 mes)

Cerramiento provisional: Septiembre 2022 (1 mes)

Construcción campamento de obra: Septiembre 2022 (1 mes)

Carreteable interno: Septiembre 2022 - Octubre 2022 (2 meses)

Provisional de energía: Octubre 2022 (1 mes)

Provisional de agua: Octubre 2022 (1 mes)

Plataforma para pilotaje: Noviembre 2022 (1 mes)

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero Civil - Equipo de construcción

Fecha de Entrega: Dieciembre de 2023

Actividades y Fecha de cada actividad:

1. Pilotaje (Pilotes pre-excavados, D=0.60 H=32mts): Diciembre 2022 - Febrero 2023 (3 meses)

2. Movimiento de tierras a nivel de vigas: Marzo 2023 (1 mes)

3. Descabece de pilotes: Marzo 2023 (1 mes)

4. Cimentación (Armado y fundida de vigas y placa de cimentación): Abril 2023 - Junio 2023 (3 meses)

5. Estructura (96 aptos):

Pisos 1 a 4: Julio 2023 - Agosto 2023 (2 meses)

Pisos 5 a 8: Septiembre 2023 - Octubre 2023 (2 meses)

Pisos 9 a 12 y Cubierta: Noviembre 2023 - Diciembre 2023 (2 meses)

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero Civil - Equipo de Electricidad- Equipo de Redes Hifraulicas - Equipo Redes Secas

Fecha de Entrega: Enero de 2024

Actividades y Fecha de cada Actividad:

Instalaciones (Enero 2023 - Febrero 2024)

1. Instalaciones eléctricas (en cimentación): Enero 2023 (1 mes)

2. Instalaciones hidráulicas (en cimentación): Enero 2023 (1 mes)

3. Instalaciones eléctricas (generales): Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

4. Instalaciones hidráulicas (descolgados y bajantes): Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

5. Red contraincendios: Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

6. Instalaciones de gas: Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

7. Aparatos sanitarios: Diciembre 2023 - Enero 2024 (2 meses)

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero civil - Equipo de construcción

Fecha de Entrega: Mayo de 2024

Actividades y Fecha de Cada actividad:

1. Resane interior de la estructura: Enero 2024 - Febrero 2024 (2 meses)

2. Puertas provisionales: Enero 2024 (1 mes)

3. Resane de fachada: Febrero 2024 - Marzo 2024 (2 meses)

4. Mortero en pisos: Marzo 2024 - Abril 2024 (2 meses)

5. Impermeabilización de cubierta: Abril 2024 - Mayo 2024 (2 meses)

# data[].attributes.body
Responsables: Arquitecto - Equipo de Construcción

Fecha de entrega: Octubre 2024

Actividades y Fecha de Cada Actividad:

1. Ventanería de aluminio: Junio 2024 - Julio 2024 (2 meses)

2. Puerta metálica de acceso: Junio 2024 (1 mes)

3. Drywall en aptos: Junio 2024 - Julio 2024 (2 meses)

4. Pintura fachada: Julio 2024 - Agosto 2024 (2 meses)

5. Enchapes de baños: Julio 2024 - Agosto 2024 (2 meses)

6. Carpintería de madera: Agosto 2024 - Septiembre 2024 (2 meses)

7. Instalación de lavaderos: Septiembre 2024 (1 mes)

8. Baranda de balcones: Septiembre 2024 - Octubre 2024 (2 meses)

9. Aseo de ventanería: Octubre 2024 (1 mes)

10. Aseo y remates de la torre: Octubre 2024 (1 mes)

# data[].attributes.body
Responsables: Arquitecto- Equipo de Construcción

Fecha de entrega: Febrero de 2025

Actividades y Fecha de cada Actividad:

1. Mampostería: Noviembre 2024 (1 mes)

2. Pañetes: Noviembre 2024 - Diciembre 2024 (2 meses)

3. Mortero en pisos: Diciembre 2024 (1 mes)

4. Enchape: Enero 2025 (1 mes)

5. Pintura: Enero 2025 - Febrero 2025 (2 meses)

6. Puertas cortafuego: Febrero 2025 (1 mes)

7. Ductos en drywall: Enero 2025 (1 mes)

8. Baranda metálica en escaleras: Febrero 2025 (1 mes)

9. Instalación del ascensor: Febrero 2025 (1 mes)

# data[].attributes.body
Responsable: Gerente del proyecto

Fecha de entrega: Marzo de 2025

Mes final para inspecciones, remates finales y entrega formal de la construcción.

# data[].attributes.body
Responsables: Arquitecto- Equipo de Construcción

Fecha de entrega: Febrero de 2025

Actividades y Fecha de cada Actividad:

1. Mampostería: Noviembre 2024 (1 mes)

2. Pañetes: Noviembre 2024 - Diciembre 2024 (2 meses)

3. Mortero en pisos: Diciembre 2024 (1 mes)

4. Enchape: Enero 2025 (1 mes)

5. Pintura: Enero 2025 - Febrero 2025 (2 meses)

6. Puertas cortafuego: Febrero 2025 (1 mes)

7. Ductos en drywall: Enero 2025 (1 mes)

8. Baranda metálica en escaleras: Febrero 2025 (1 mes)

9. Instalación del ascensor: Febrero 2025 (1 mes)

# data[].attributes.body
Responsable: Gerente del proyecto

Fecha de entrega: Marzo de 2025

Mes final para inspecciones, remates finales y entrega formal de la construcción.

# data[].attributes.body
Responsables: Arquitecto - Equipo de Construcción

Fecha de entrega: Octubre 2024

Actividades y Fecha de Cada Actividad:

1. Ventanería de aluminio: Junio 2024 - Julio 2024 (2 meses)

2. Puerta metálica de acceso: Junio 2024 (1 mes)

3. Drywall en aptos: Junio 2024 - Julio 2024 (2 meses)

4. Pintura fachada: Julio 2024 - Agosto 2024 (2 meses)

5. Enchapes de baños: Julio 2024 - Agosto 2024 (2 meses)

6. Carpintería de madera: Agosto 2024 - Septiembre 2024 (2 meses)

7. Instalación de lavaderos: Septiembre 2024 (1 mes)

8. Baranda de balcones: Septiembre 2024 - Octubre 2024 (2 meses)

9. Aseo de ventanería: Octubre 2024 (1 mes)

10. Aseo y remates de la torre: Octubre 2024 (1 mes)

# data[].attributes.body
Responsable: Arquitecto

Fecha de entrega: 1 de Julio 2022

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero Civil- Equipo de Construcción

Fecha de Entrega: Noviembre de 2022

Actividades y Fecha de cada actividad:

Demoliciones construcciones existentes: Agosto 2022 (1 mes)

Cerramiento provisional: Septiembre 2022 (1 mes)

Construcción campamento de obra: Septiembre 2022 (1 mes)

Carreteable interno: Septiembre 2022 - Octubre 2022 (2 meses)

Provisional de energía: Octubre 2022 (1 mes)

Provisional de agua: Octubre 2022 (1 mes)

Plataforma para pilotaje: Noviembre 2022 (1 mes)

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero Civil - Equipo de construcción

Fecha de Entrega: Dieciembre de 2023

Actividades y Fecha de cada actividad:

1. Pilotaje (Pilotes pre-excavados, D=0.60 H=32mts): Diciembre 2022 - Febrero 2023 (3 meses)

2. Movimiento de tierras a nivel de vigas: Marzo 2023 (1 mes)

3. Descabece de pilotes: Marzo 2023 (1 mes)

4. Cimentación (Armado y fundida de vigas y placa de cimentación): Abril 2023 - Junio 2023 (3 meses)

5. Estructura (96 aptos):

Pisos 1 a 4: Julio 2023 - Agosto 2023 (2 meses)

Pisos 5 a 8: Septiembre 2023 - Octubre 2023 (2 meses)

Pisos 9 a 12 y Cubierta: Noviembre 2023 - Diciembre 2023 (2 meses)

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero Civil - Equipo de Electricidad- Equipo de Redes Hifraulicas - Equipo Redes Secas

Fecha de Entrega: Enero de 2024

Actividades y Fecha de cada Actividad:

Instalaciones (Enero 2023 - Febrero 2024)

1. Instalaciones eléctricas (en cimentación): Enero 2023 (1 mes)

2. Instalaciones hidráulicas (en cimentación): Enero 2023 (1 mes)

3. Instalaciones eléctricas (generales): Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

4. Instalaciones hidráulicas (descolgados y bajantes): Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

5. Red contraincendios: Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

6. Instalaciones de gas: Agosto 2023 - Enero 2024 (6 meses)

7. Aparatos sanitarios: Diciembre 2023 - Enero 2024 (2 meses)

# data[].attributes.body
Responsables: Ingeniero civil - Equipo de construcción

Fecha de Entrega: Mayo de 2024

Actividades y Fecha de Cada actividad:

1. Resane interior de la estructura: Enero 2024 - Febrero 2024 (2 meses)

2. Puertas provisionales: Enero 2024 (1 mes)

3. Resane de fachada: Febrero 2024 - Marzo 2024 (2 meses)

4. Mortero en pisos: Marzo 2024 - Abril 2024 (2 meses)

5. Impermeabilización de cubierta: Abril 2024 - Mayo 2024 (2 meses)