# data[].attributes.headline
Cómo hacer un diagrama de Gantt en Office Project tutorial.

# data[].attributes.subject
Cómo hacer un diagrama de Gantt en Office Project tutorial.

# data[].attributes.headline
Cómo hacer un diagrama de Gantt en Excel Tutorial.

# data[].attributes.subject
Cómo hacer un diagrama de Gantt en Excel Tutorial.

# data[].attributes.attachment_link.title
Cómo crear un DIAGRAMA de GANTT en Excel [ Cronograma usando los gráficos ]

# data[].attributes.body
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt+https://www.youtube.com/watch?v=HMQEKGHhVxI
+ https://www.youtube.com/watch?v=chR6kx4btDQ
+ https://www.youtube.com/watch?v=g9ScAllypqQ
+ https://www.linkedin.com/learning/aprende-a-trabajar-con-graficos-de-gantt/uso-de-excel-para-los-diagramas-de-gantt-10-consejos-3?u=84303994
+ https://face.unt.edu.ar/web/iadmin/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Aplicaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica-Diagrama-de-Gantt-para-Jornada-IA-Handl.pdf
*

# data[].attributes.body
Herramienta específica para hacer diagramas, hay que tener una pequeña capacitación y practicas para poder utilizarlo de buena manera.

# data[].attributes.body
Herramienta para hacer diagramas de Gantt de una manera rápida, especifica y economica.

# data[].attributes.headline
Herramientas para hacer un diagrama de Gantt.

# data[].attributes.subject
Herramientas para hacer un diagrama de Gantt.

# data[].attributes.body
Estas son tareas adicionales o alternas que se hacen aparte del camino crítico, son tareas que se pueden ir adelantando en caso de terminar una tarea del camino crítico. o las cuales no afectan el camino crítico en el proyecto.

# data[].attributes.body
Aquí vamos a evaluar las tareas que hay en el camino crítico, aquí  miramos todos los factores.

# data[].attributes.body
Historia y para qué nos sirve el gráfico de Gantt

# data[].attributes.attachment_link.title
Diagrama de Gantt- Administración de Proyectos

# data[].attributes.body
Cuando se establecen los vínculos se encuentra la ruta crítica, por la simple suma de la duración de las tareas asignadas.

# data[].attributes.body
Ejemplo.
como vemos se deben de haber enumerado las tareas, la duración estimada y establecer los vínculos.

# data[].attributes.body
Un diagrama de Gantt debe de dibujar el camino critico sin este no se puede empezar y para estar seguros, debemos dibujar un diagrama de red.

# data[].attributes.body
Son las tareas que no se entreguen a tiempo, puede significar que esta retrasaran otras tareas que estén en el proyecto, por lo tanto estas hacen parte del camino critico.

# data[].attributes.body
¿ Que ha sucedido realmente en comparación con lo que debería haber sucedido?

# data[].attributes.body
Es lo primero que se dibuja cuando empezamos hacer un gráfico de Gantt, este se dibuja en forma de cascada (ascendentemente) y en color rojo.

# data[].attributes.body
La secuencia más larga de las actividades de un proyecto que debe de ser complementada a tiempo

# data[].attributes.body
Lo mejor del diagrama de Gantt es que permite hacer ajustes por si las cosas cambian a medida que va transcurriendo el proyecto.

# data[].attributes.body
En este paso es muy importante, aquí se establece las reuniones y ver si se esta cumpliendo con los tiempos de entrega de cada integrante del proyecto y así mismo revisar como va este mismo.

# data[].attributes.body
Todo el mundo puede ver el proyecto así no tengan idea de como va el proyecto pero de seguro con una buena intuición sabrá que es un buen proyecto.

# data[].attributes.body
En este primer paso vamos a establecer quién va hacer cada cosa y en que tiempo entregar cada actividad.

# data[].attributes.body
Es una herramienta muy antigua que aún está en uso, fue creada por HenrY Gantt en 1910 y 1915.

# data[].attributes.body
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.