# data[].attributes.body
04DUB14F1004

DUB3A

- Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina. -Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes) -Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti.

1. Pengurus projek Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :- (a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan.

(b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan

(c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan.

(d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya.

(e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor.

2. Penolong pengurus projek Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan. 3. Pegawai tadbir Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapakbina. Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon. 4. Jurutera tapak Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :-

(a) memberi arahan kepada pekerjanya

(b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan.

(c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar.

5. Jurutera mekanikal Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya. 6. Jurutera elektrik Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :-

(a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan.

(b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian.

(c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan.

7. Jurutera awam Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender.

8. Jurutera struktur Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan.

9. Arkitek Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba.

10.Juru ukur bahan Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran.

11.Penolong juru ukur bahan Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan.

12.Juru ukur tanah Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina.

13.Penyelia tapak Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan.

14.Pembantu arkitek Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina.

15.Ketua pekerja mahir Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang.

16.Ketua sebahagian pekerja Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :-

(a) Tukangbata Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan.

(b) Tukang lepa Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

# data[].attributes.body
04dub14f1038

PEMBERSIHAN TAPAK

) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedahdalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah yang dikenalpasti

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1023 Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina. -Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes) -Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti. 1. Pengurus projek Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :- (a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan. (b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan (c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan. (d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya. (e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor. 2. Penolong pengurus projek Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan. 3. Pegawai tadbir Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapakbina. Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon. 4. Jurutera tapak Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :- (a) memberi arahan kepada pekerjanya (b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. (c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar. 5. Jurutera mekanikal Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya. 6. Jurutera elektrik Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :- (a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan. (b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian. (c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan. 7. Jurutera awam Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender. 8. Jurutera struktur Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan. 9. Arkitek Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba. 10.Juru ukur bahan Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran. 11.Penolong juru ukur bahan Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan. 12.Juru ukur tanah Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina. 13.Penyelia tapak Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan. 14.Pembantu arkitek Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina. 15.Ketua pekerja mahir Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang. 16.Ketua sebahagian pekerja Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :- (a) Tukangbata Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan. (b) Tukang lepa Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

# data[].attributes.body
04dub14f1007

Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina. -Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes) -Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti. 1. Pengurus projek Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :- (a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan. (b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan (c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan. (d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya. (e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor. 2. Penolong pengurus projek Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan. 3. Pegawai tadbir Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapakbina. Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon. 4. Jurutera tapak Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :- (a) memberi arahan kepada pekerjanya (b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. (c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar. 5. Jurutera mekanikal Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya. 6. Jurutera elektrik Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :- (a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan. (b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian. (c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan. 7. Jurutera awam Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender. 8. Jurutera struktur Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan. 9. Arkitek Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba. 10.Juru ukur bahan Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran. 11.Penolong juru ukur bahan Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan. 12.Juru ukur tanah Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina. 13.Penyelia tapak Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan. 14.Pembantu arkitek Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina. 15.Ketua pekerja mahir Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang. 16.Ketua sebahagian pekerja Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :- (a) Tukangbata Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan. (b) Tukang lepa Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

# data[].attributes.body
04DUlll

DUB3A

# data[].attributes.body
04DUB14F1077

Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina. -Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes) -Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti. 1. Pengurus projek Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :- (a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan. (b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan (c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan. (d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya. (e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor. 2. Penolong pengurus projek Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan. 3. Pegawai tadbir Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapakbina. Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon. 4. Jurutera tapak Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :- (a) memberi arahan kepada pekerjanya (b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. (c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar. 5. Jurutera mekanikal Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya. 6. Jurutera elektrik Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :- (a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan. (b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian. (c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan. 7. Jurutera awam Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender. 8. Jurutera struktur Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan. 9. Arkitek Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba. 10.Juru ukur bahan Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran. 11.Penolong juru ukur bahan Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan. 12.Juru ukur tanah Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina. 13.Penyelia tapak Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan. 14.Pembantu arkitek Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina. 15.Ketua pekerja mahir Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang. 16.Ketua sebahagian pekerja Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :- (a) Tukangbata Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan. (b) Tukang lepa Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

# data[].attributes.body
04DUB14F1077

# data[].attributes.body
04

# data[].attributes.body
04DUB14F1007

DUB3A

# data[].attributes.body
04DUB14F1089

DUB3A

i) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti.

# data[].attributes.body
04DUB14F1092

# data[].attributes.body
04DUB14F1019

DUB3A

i) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti.

1. Pengurus projek

Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :-

(a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan.

(b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan

(c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan.

(d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya.

(e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor.

2. Penolong pengurus projek

Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan.

3. Pegawai tadbir

Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah

menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapakbina.

Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang

bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon.

4. Jurutera tapak

Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :-

(a) memberi arahan kepada pekerjanya

(b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan.

(c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain.

Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi

memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar.

5. Jurutera mekanikal

Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya.

6. Jurutera elektrik

Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :-

(a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan.

(b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian.

(c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan.

7. Jurutera awam

Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender.

8. Jurutera struktur

Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan.

9. Arkitek

Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba.

10.Juru ukur bahan

Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran.

11.Penolong juru ukur bahan

Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan.

12.Juru ukur tanah

Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina.

13.Penyelia tapak

Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan.

14.Pembantu arkitek

Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina.

15.Ketua pekerja mahir

Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang.

16.Ketua sebahagian pekerja

Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :-

(a) Tukangbata

Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan.

(b) Tukang lepa

Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

# data[].attributes.body
04dub14f1071

PEMBERSIHAN TAPAK

) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedahdalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah yang dikenalpasti

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1041

DUB 3A

PEMBERSIHAN TAPAK

) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedahdalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah yang dikenalpasti

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1035

DUB3A

i) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti.

1. Pengurus projek

Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :-

(a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan.

(b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan

(c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan.

(d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya.

(e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor.

2. Penolong pengurus projek

Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan.

3. Pegawai tadbir

Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah

menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapakbina.

Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang

bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon.

4. Jurutera tapak

Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :-

(a) memberi arahan kepada pekerjanya

(b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan.

(c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain.

Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi

memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar.

5. Jurutera mekanikal

Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya.

6. Jurutera elektrik

Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :-

(a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan.

(b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian.

(c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan.

7. Jurutera awam

Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender.

8. Jurutera struktur

Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan.

9. Arkitek

Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba.

10.Juru ukur bahan

Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran.

11.Penolong juru ukur bahan

Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan.

12.Juru ukur tanah

Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina.

13.Penyelia tapak

Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan.

14.Pembantu arkitek

Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina.

15.Ketua pekerja mahir

Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang.

16.Ketua sebahagian pekerja

Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :-

(a) Tukangbata

Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan.

(b) Tukang lepa

Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

# data[].attributes.body
04DUB14F1001

1) Dalam pelan terdapat pokok pokok, semak samun, bangunan lama(existing structure) dan sebagainya.

Maklumat itu menunjukkan kerja kerja yg perlu dibuat seperti site clearance.

Informasi yg dapat daripada pelan itu jugak untuk menentukan jenis asas yg akan digunakan, untuk menentukan kos pembersihan tapak, untuk membuang air ke luar tapak, untuk mengenal pasti kerja kerja "cut and fill" , untuk membuat sempadan dengan menggunakan "hoarding", untuk berbincang dengan tuan bangunan lama bagi merobohkan bangunan, untuk mengetahui kelemahan kawasan, untuk mengenal pasti laluan masuk angkutan barang.

2)Based on the informations given, that site is full of trees, bushes, building and others.

So, we have to make a site clearance to that site.

so these are the progress that we have to make.

Site clearance to remove existing buildings, waste, vegetation and, most importantly, the surface layer of soil referred to as topsoil. It is necessary to remove this layer of soil, as it is unsuitable to build on. This surface layer of soil is difficult to compact down due to the high content of vegetable matter, which makes the composition of the soil soft and loose. The topsoil also contains various chemicals that encourage plant growth, which may adversely affect some structures over time.

Site investigations or surveys will also establish the contours of the site and determine what may lie beneath that cannot be seen. This will identify where certain areas of the site will need to be reduced or increased in height, a specialist area in itself. An area of the site may need to be built up in order to mask surrounding features outside the boundaries of the proposed building project. This can also prevent any disruptions from external influences to the project. In doing so it will be easier to go about removing the waste materials and elements from the site.

The process of removing the topsoil can be very costly, in terms of both labour and transportation; very often a skip will need to be hired. The site investigations will determine the volume of topsoil that needs to be removed. The removal of the waste can be complex and transporting the waste can be especially difficult to manage in built up areas.

# data[].attributes.body
04DUB14F1056

DUB3A

PEMBERSIHAN TAPAK

) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedahdalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah yang dikenalpasti

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1016

DUB3A

PEMBERSIHAN TAPAK

I, Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P.

II. PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1065

DUB 3A

PEMBERSIHAN TAPAK

I, Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P.

II. PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1083

DUB3A

PEMBERSIHAN TAPAK

) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedahdalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah yang dikenalpasti

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1047

DUB3A

i) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedahdalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti.

# data[].attributes.body
04DUB14F1097

DUB3A

i) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedahdalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti.

# data[].attributes.body
04DUB14F1053

DUB3A

i) Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P

ii)-Mengenalpasti kepentingan serta kaedah-kaedah dalam menguruskan tapak bina.

-Mengenalpasti punca yang dihadapi oleh syarikat pembinaan yang menyebabkan kelewatan menyiapkan sesuatu projek pembinaan. (Kajian kes)

-Membuat cadangan bagimana sistem pengurusan tapak bina dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan melalui kaedah-kaedah yang dikenalpasti.

# data[].attributes.body
04DUB14F1071

, Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang.

PROJEK KERJA

PENYEDIAAN TAPAK PERLU DILAKUKAN MENGIKUT TEMPOH-TEMPOHYANG TELAH DITETAPKAN

# data[].attributes.body
04DUB14F1068

DUB3A

PEMBERSIHAN TAPAK

1.

- Untuk menentukan jenis asas.

- untuk tentukan kos site clearance

- untuk membuang air keluar tapak

- untuk menentukan kerja cut and fill

- untuk membuat hoarding

- untuk menentukan jalan masuk

2., Keseluruhan tapak bina hendaklah dibersihkan sehingga ke had sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan. Kerja pembersihan ini hendaklah termasuk membersih, meragut, meroboh, memecah dan membuang semua pokok-pokok, semak-semak, tumbuhan-tumbuhan, tunggul-tunggul, segala struktur seperti tembok-tembok, pagar-pagar dan lain-lain penghalang dalam lingkungan tapak bina yang telah ditentukan untuk diroboh atau dibuang. Kesemua tanah buang dan sampah sarap hendaklah dialaih dan dibuang mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P. Bahan-bahan yang sesuai untuk dibakar di tempat-tempat dan pada masa yang sama oleh P.P.

# data[].attributes.body
04DUB14F1010

DUB3A

SITE CLEARANCE

Penyediaan tapak adalah perkara penting dalam mana - mana pekerjaan dalam industri pembinaan. Jika penyediaan tapak tidak dilakukan dengan betul, ianya boleh menjejaskan projek bangunan tersebut. Tanah perlu diratakan , pokok-pokok perlu ditebang dan batu juga perlu dibuang.

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1059

DUB3A

SITE CLEARANCE

Penyediaan tapak adalah perkara penting dalam mana - mana pekerjaan dalam industri pembinaan. Jika penyediaan tapak tidak dilakukan dengan betul, ianya boleh menjejaskan projek bangunan tersebut. Tanah perlu diratakan , pokok-pokok perlu ditebang dan batu juga perlu dibuang.

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1026

DUB3A

SITE CLEARANCE

Penyediaan tapak adalah perkara penting dalam mana - mana pekerjaan dalam industri pembinaan. Jika penyediaan tapak tidak dilakukan dengan betul, ianya boleh menjejaskan projek bangunan tersebut. Tanah perlu diratakan , pokok-pokok perlu ditebang dan batu juga perlu dibuang.

PROGRESS KERJA

Penyediaan tapak perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.

# data[].attributes.body
04DUB14F1019

DUB3A