# data[].attributes.body
FS =  Proses Planning ( harus dikerjakan terlebih dahulu dari proses yang lain ).
SF= Proses analysis bisa dimulai jika proses planning telah selesai.

# data[].attributes.body
1. Hubungan dengan Flow SDLC
https://jasahackintosh.wordpress.com/2014/09/20/pengertian-uml-dan-sdlc/

# data[].attributes.body
Network Diagram

# data[].attributes.body
Contoh Gantt Chart

Sumber: http://ilmumanajemenindustri.com/wp-content/uploads/2015/09/Pengertian-Gantt-Chart-dan-Cara-Membuat-Gantt-Chart.jpg

# data[].attributes.body
https://cpmpert.wordpress.com/

# data[].attributes.body
LAG TIME DAN LEAD TIME

Ketika masing-masing pekerjaan dihubungkan adakalanya terdapat tenggang waktu, artinya setelah pekerjaan A selesai 3 hari kemudian pekerjaan B baru dapat dimulai. Tenggang waktu pekerjaan ini terdiri dari 2 macam, yaitu :
- Lag Time, yaitu tenggang waktu dalam bentuk bilangan positif, yang ditulis setelah penentuan hubungan pekerjaan, contohnya : 6FS+2.
- Lead Time, yaitu tenggang waktu dalam bentuk bilangan negatif, yang ditulis setelah penentuan hubungan pekerjaan, contohnya : 6SS-3.

sumber: http://vienxz77.blogspot.co.id/2009/09/langkah-langkah-menggunakan-ms-project.html

# data[].attributes.body
=> Contoh konsep FS, FF, SS dan SF dalam projek TI:

a. FS = Finish to Start , artinya pekerjaan B baru dapat dimulai setelah pekerjaan A selesai (jika urutan pekerjaannya A – B)
b. FF = Finish to Finish, artinya pekerjaan A dan B harus selesai bersamaan.
c. SS = Start to Start, artinya pekerjaan A dan B dimulai secara bersamaan.
d. SF = Start to Finish, artinya pekerjaan A baru dapat diakhiri jika pekerjaan B sudah dimulai.

sumber: http://vienxz77.blogspot.co.id/2009/09/langkah-langkah-menggunakan-ms-project.html

# data[].attributes.body
1.    Berikan contoh konsep FS,FF,SS dan SF dalam projek TI? Hubungkan dengan flow SDLC!

2.    Jelaskan konsep Lag time dan lead time serta berikan contohnya?

3.    Berikan Contoh gambar di PERT, Gantt Chart, dan Network Daigram?  ���Tʭ^�