# data[].attributes.body
Se desarrolla los diagramas de los equipos principales del proceso.
Hugo.

# data[].attributes.headline
Layout de tuberías y conductos, isométricos, detalles de arquitectura, unifilares eléctricos.

# data[].attributes.subject
Layout de tuberías y conductos, isométricos, detalles de arquitectura, unifilares eléctricos.

# data[].attributes.body
Levantamiento y actualización de información de ingeniería utilizando códigos, estándares y prácticas de diseño internacionales, orientadas a la industria de refinación, de todas las unidades de procesos, unidades de servicios auxiliares o facilidades de refinación, sistemas de almacenamiento y despacho.

PLANOS DE IMPLANTACIÓN

DIAGRAMAS DE FLUJO

DIAGRAMAS DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE UTILIDADES PARA PROCESOS

DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS EN LAS ÁREAS DE PROCESOS Y AREAS EXTERNAS

PLANOS DE DRENAJES

Piagget V. Obando

# data[].attributes.headline
Estimación de requerimientos de servicios auxiliares

# data[].attributes.subject
Estimación de requerimientos de servicios auxiliares

# data[].attributes.body
Se requiere conocer si necesitaremos servicios de mantenimiento y limpieza en equipos por ejemplo, servicio de recepción, reprografía, vigilantes, logística interna, etc.algunos de modo puntual, u otros como servicios recurrentes. AlejandroR

# data[].attributes.headline
Elaborar el listado de equipos preliminares y estimación de requerimientos de servicios auxiliares.      Fernanda

# data[].attributes.subject
Elaborar el listado de equipos preliminares y estimación de requerimientos de servicios auxiliares.      Fernanda

# data[].attributes.body
Se realiza utilizando los criterios de selección, los factores ponderados para cada criterio y los pesos obtenidos de cada opción.
Rubén Párraga.

# data[].attributes.body
Se hacen de acuerdo con los términos del  contrato. Deben hacerse dentro de un cierto periodo después de la aceptación de la planta para la operación inicial.  Sara

# data[].attributes.body
Se determina la ubicación de la planta con todas sus características y datos conocidos.
-Camila Medina

# data[].attributes.headline
Descripción general del proceso, especificando los productos y la capacidad de producción. Andrés S 

# data[].attributes.subject
Descripción general del proceso, especificando los productos y la capacidad de producción. Andrés S 

# data[].attributes.headline
Definición de normas a cumplir para los equipos y para los diseños.

# data[].attributes.subject
Definición de normas a cumplir para los equipos y para los diseños.

# data[].attributes.body
La empresa necesita estar avalada para su funcionamiento, y los equipos que usemos deben cumplir con normas previamente establecidas, para gestionar la calidad. AlejandroR

# data[].attributes.body
Bryan Carvajal

# data[].attributes.headline
elaboración de manuales técnicos, utilizando la documentación técnica entregada por los proveedores.

# data[].attributes.subject
elaboración de manuales técnicos, utilizando la documentación técnica entregada por los proveedores.

# data[].attributes.body
Germán

# data[].attributes.headline
Tiempo de prueba                   Se lleva a cabo en el siguiente mes por un espacio de 3 días sin registrar paradas                     (Erick Chamorro)

# data[].attributes.subject
Tiempo de prueba                   Se lleva a cabo en el siguiente mes por un espacio de 3 días sin registrar paradas                     (Erick Chamorro)

# data[].attributes.body
Fase en la que se adquieren los bienes o servicios precisos que previamente se seleccionaron en la fase de ingeniería y que serán usados en el sitio donde se localiza el proyecto. Los bienes o equipos tales como recipientes, equipos rotatorios, transformadores eléctricos, etcétera, serán aquellos que se instalarán permanentemente en la planta.
Piagget V. Obando

# data[].attributes.body
Se encargan de poner en orden a la empresa y regula el funcionamiento de un sistema. Paola Tello

# data[].attributes.headline
Descripción del proceso de fabricación y requerimientos de usuario

# data[].attributes.subject
Descripción del proceso de fabricación y requerimientos de usuario

# data[].attributes.body
Se deben definir en la fase inicial junto con los clientes implicados para obtener una visión completa y compartida de la capacidad que debe tener un sistema, producto, servicio o componente para satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otros documentos formalmente establecido del proyecto y poder priorizar en base a los objetivos el desarrollo del mismo.
Sharon F.

# data[].attributes.body
Relación costo-beneficio
Erick Á.

# data[].attributes.body
Se realiza un cronograma inicial del proyecto una vez identificada las necesidades del cliente.
Paul

# data[].attributes.body
Se analizan las diferentes alternativas de diseño para la planta y se decide con base en unos criterios de selección.
Michelle H.

# data[].attributes.headline
Arranque de bombas y circulación de fluidos. Ronmel

# data[].attributes.subject
Arranque de bombas y circulación de fluidos. Ronmel

# data[].attributes.body
Se busca documentación referencial para el diseño del proceso y las restricciones sociales y ambientales a las que esta ligado el proyecto. Andrés G

# data[].attributes.headline
Introducción de carga y rellenado de líneas.

# data[].attributes.subject
Introducción de carga y rellenado de líneas.

# data[].attributes.body
Se lo realiza de manera secuencial para llegar a condiciones de P y T de acuerdo a valores de diseño pre-establecido.
Denisse.

# data[].attributes.headline
Definir el control de supervisión y la adquisición de datos (SCADA) 

# data[].attributes.subject
Definir el control de supervisión y la adquisición de datos (SCADA) 

# data[].attributes.body
Se define si se utilizará un sistema de control unificado o va a ser un DCS (Sistema de control distribuido o descentralizado) y el tipo de tecnología que se va a manejar para los buses de campo.
Rubén Párraga.

# data[].attributes.headline
Identificación y determinación de viabilidad técnica y económica del proyecto. Daniela P. 

# data[].attributes.subject
Identificación y determinación de viabilidad técnica y económica del proyecto. Daniela P. 

# data[].attributes.headline
Arranque de bombas y circulación de fluidos

# data[].attributes.subject
Arranque de bombas y circulación de fluidos

# data[].attributes.body
Se realizan para alcanzar las condiciones de operación requeridas en todas las líneas de proceso.

Gustavo

# data[].attributes.headline
Completar los manuales de operacion  y de Datos Tecnicos

# data[].attributes.subject
Completar los manuales de operacion  y de Datos Tecnicos

# data[].attributes.body
Se realizan los manuales para la operacion de la planta, tanto con normativas locales, como normativas internacionales, y tambien datos para auditorias rapidas.
Kenneth

# data[].attributes.body
Requieren de la presencia de un número considerable de operarios calificados durante todo el tiempo para observar las pruebas y tomar los datos de las operaciones. Sara

# data[].attributes.body
Es conveniente consultar un catalogo de tecnologías para analizar rápidamente el potencial relativo de cada una de ellas. El catalogo contiene: balance de materia, requerimientos de energía y la inversión necesaria.
Juan C

# data[].attributes.body
Diego Benavides

# data[].attributes.headline
La descripción general de la instalación. Nelson Heredia

# data[].attributes.subject
La descripción general de la instalación. Nelson Heredia

# data[].attributes.body
Se analizan las diferentes alternativas de diseño para la planta y se decide con base en unos criterios de selección.
Michelle H.

# data[].attributes.body
INGENIERÍA BÁSICA

Disposición de equipos: se realiza el cálculo y elección de las distancias entre fases, y fases a tierra, altura de las conexiones, tipos de pórticos, y soportes

# data[].attributes.body
Tipos de equipos que se utilizan para el trabajo en la planta (intercambiadores, bombas, hornos fuídos)
Bryan Carvajal

# data[].attributes.body
Permisos
Petición solicitud y obtención de permisos ambientales a las autoridades respectivas, para construcción y posterior funcionamiento del proyecto, fábrica, empresa, ingenio
Carlos Erazo

# data[].attributes.headline
Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor del proyecto.      Fernanda

# data[].attributes.subject
Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor del proyecto.      Fernanda

# data[].attributes.headline
Describir el proceso de fabricación y los requerimientos del usuario, así como también la normativa y regulación vigente

# data[].attributes.subject
Describir el proceso de fabricación y los requerimientos del usuario, así como también la normativa y regulación vigente

# data[].attributes.body
Daniela

# data[].attributes.headline
Se definen los productos y la capacidad de producción. Adonis

# data[].attributes.subject
Se definen los productos y la capacidad de producción. Adonis

# data[].attributes.body
Códigos, guías, estándares y normas aplicables. Bryan Gavilánez

# data[].attributes.body
Desarrollar los Diagramas unifilares y de control. Diagrama unifilar (instalaciones eléctricas) Programar y parametrizar los dispositivos

Doménica

# data[].attributes.body
Se diagraman las líneas básicas de servicio de aguas, sistemas HVAC y routing para tuberías.
-Camila Medina

# data[].attributes.headline
Instalaciones físicas y la revisión de los planos para el funcionamiento de los equipos

# data[].attributes.subject
Instalaciones físicas y la revisión de los planos para el funcionamiento de los equipos

# data[].attributes.body
Paola Tello

# data[].attributes.headline
es el montaje y puesta en marcha previo a la entrega al cliente, se hace la programación todos los equipos junto con la documentación de los mismos sin faltar la capacitación del personal Cristian Rochina

# data[].attributes.subject
es el montaje y puesta en marcha previo a la entrega al cliente, se hace la programación todos los equipos junto con la documentación de los mismos sin faltar la capacitación del personal Cristian Rochina

# data[].attributes.body
Los Procedimientos son documentos que describen de forma detallada cómo se realizan determinadas actividades, procesos o funciones descritas, es decir son herramientas efectivas como guías prácticas de políticas, controles de segmentos específicos dentro del proceso; estos ayudan a minimizar los errores operativos, lo cual da como resultado la toma de decisiones óptima.
Sharon F.

# data[].attributes.headline
Diagrama de instrumentación y tuberías (P&ID). Nicolas

# data[].attributes.subject
Diagrama de instrumentación y tuberías (P&ID). Nicolas

# data[].attributes.body
Se especificara todos los equipo y la estructuración de los mismos.
Nathalie

# data[].attributes.headline
Calculo y seleccion de tuberias y bombas que haran parte de la planta industrial

# data[].attributes.subject
Calculo y seleccion de tuberias y bombas que haran parte de la planta industrial

# data[].attributes.body
Alexander

# data[].attributes.body
Se debe realizar una visita al situo en donde se realizara para revisar el espacio y evaluar las instalaciones que se haran.
Paul

# data[].attributes.headline
CORRECCIÓN DE ERRORES PREVIOS                                   En esta fase se deben detectar errores u omisiones de ingeniería en la fase inicial de construcción a fin de evitar, incurrir en demoras de tiempos de construcción o costos fuera del presupuesto.

# data[].attributes.subject
CORRECCIÓN DE ERRORES PREVIOS                                   En esta fase se deben detectar errores u omisiones de ingeniería en la fase inicial de construcción a fin de evitar, incurrir en demoras de tiempos de construcción o costos fuera del presupuesto.

# data[].attributes.body
Carlos Ch.

# data[].attributes.headline
Especificaciones técnicas de los equipos así como de los materiales

# data[].attributes.subject
Especificaciones técnicas de los equipos así como de los materiales

# data[].attributes.body
Paola Tello

# data[].attributes.headline
Elaboración de la Guía de operación: Guía de operación: El manual de operaciones es la guía autorizada de cómo se hacen las cosas en el proyecto. Le da una forma eficaz de comunicar las políticas y procedimientos, y ofrece a sus empleados la independencia y la seguridad que necesitan para operar en sus puestos dando máximos resultados. Francisco GV.

# data[].attributes.subject
Elaboración de la Guía de operación: Guía de operación: El manual de operaciones es la guía autorizada de cómo se hacen las cosas en el proyecto. Le da una forma eficaz de comunicar las políticas y procedimientos, y ofrece a sus empleados la independencia y la seguridad que necesitan para operar en sus puestos dando máximos resultados. Francisco GV.

# data[].attributes.headline
Diseño de parametrización y programación los dispositivos (PLC, HMI, etc.).Nicolas

# data[].attributes.subject
Diseño de parametrización y programación los dispositivos (PLC, HMI, etc.).Nicolas

# data[].attributes.headline
Revisión de Layout de salas, incluyendo áreas de servicios

# data[].attributes.subject
Revisión de Layout de salas, incluyendo áreas de servicios

# data[].attributes.body
Se decide  la mejor disposición física de todos los recursos que consumen espacio dentro de una instalación. Estos recursos pueden incluir un escritorio, un centro de trabajo, un gabinete, una persona, una oficina completa o incluso un departamento.
Piagget V. Obando

# data[].attributes.headline
 La distribución de puntos de uso de servicios. Nelson Heredia

# data[].attributes.subject
 La distribución de puntos de uso de servicios. Nelson Heredia

# data[].attributes.headline
Comprobar Dimensiones y Resultados con Normas:

# data[].attributes.subject
Comprobar Dimensiones y Resultados con Normas:

# data[].attributes.body
Una vez calculado el proyecto y definidas las dimensiones del conjunto y de sus componentes, es preciso contrastar y comprobar estos resultados, de modo que cumplan las normas, leyes y reglamentos requeridos.
María P. Zúñiga

# data[].attributes.body
Se deben aprobar los documentos que se van a usar antes de que el proceso pase a la siguiente fase
Josue S

# data[].attributes.headline
Steel framing - Diseño de Planos de detalle

# data[].attributes.subject
Steel framing - Diseño de Planos de detalle

# data[].attributes.body
Se realizan los planos de detalle, que incluye Layout de tuberías y conductos, detalles de arquitectura, unifilares eléctricos.
Jean Vera

# data[].attributes.headline
Revision de Materiales y Cronograma de Actividades para que no existan Retrasos en la Obra

# data[].attributes.subject
Revision de Materiales y Cronograma de Actividades para que no existan Retrasos en la Obra

# data[].attributes.body
Kenneth

# data[].attributes.headline
Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor del proyecto.  Comprobar dimensiones y resultados con normas

# data[].attributes.subject
Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor del proyecto.  Comprobar dimensiones y resultados con normas

# data[].attributes.body
Una vez calculado el proyecto y definidas las dimensiones del conjunto y de sus componentes, es preciso contrastar y comprobar estos resultados, de modo que cumplan las normas, leyes y reglamentos requeridos.

Esto es absolutamente necesario porque, aunque durante el diseño se tienen en cuenta, la resolución de los cálculos y dibujos pueden modificar alguna de las consideraciones iniciales y también porque parte de la reglamentación no afecta directamente a los cálculos. AlejandroR

# data[].attributes.headline
Preparar e instalar los equipos, materiales y edificaciones, de acuerdo con los documentos de diseño y procedimientos técnicos del proyecto, realizando todas las verificaciones.      Fernanda

# data[].attributes.subject
Preparar e instalar los equipos, materiales y edificaciones, de acuerdo con los documentos de diseño y procedimientos técnicos del proyecto, realizando todas las verificaciones.      Fernanda

# data[].attributes.headline
Se lleva  a cabo la introduccion de carga,arranque de bombas, ajuste de presion y temperatura  y estudio de rendimiento de la planta

# data[].attributes.subject
Se lleva  a cabo la introduccion de carga,arranque de bombas, ajuste de presion y temperatura  y estudio de rendimiento de la planta

# data[].attributes.body
Briggitte Aldaz

# data[].attributes.body
Tiene como objeto la recopilación de ofertas y propuestas de proveedores potenciales del proyecto que cumplan con los requisitos exigidos y permitan realizar la compra de insumos a un menor costo.

Sharon F.

# data[].attributes.headline
INGENIERIA DE DETALLE Las Memorias De Calculo  (Paúl Sánchez Palacios) El objeto es conservar documentadas las razones de las decisiones tomadas al adoptar una determinada solución, a veces se tienen varias opciones y se debe optar, estas memorias se emiten al comitente para aprobación

# data[].attributes.subject
INGENIERIA DE DETALLE Las Memorias De Calculo  (Paúl Sánchez Palacios) El objeto es conservar documentadas las razones de las decisiones tomadas al adoptar una determinada solución, a veces se tienen varias opciones y se debe optar, estas memorias se emiten al comitente para aprobación

# data[].attributes.body
Se calculan y seleccionan equipos. Bryan Gavilanez

# data[].attributes.headline
Definición de la capacidad de instalación de la planta. 

# data[].attributes.subject
Definición de la capacidad de instalación de la planta. 

# data[].attributes.body
Noemi Palacios

# data[].attributes.headline
Revisión y aprobación de los dibujos entregados por el proveedor 

# data[].attributes.subject
Revisión y aprobación de los dibujos entregados por el proveedor 

# data[].attributes.body
Paola Tello

# data[].attributes.headline
PROCURA Proveedores y su Oferta  (Paúl Sánchez Palacios): Se realiza un estudio de toda la instrumentación que existe en el mercado, a su vez se verifica que cumplan con los requisitos técnicos y de compatibilidad con la tecnología de la empresa.

# data[].attributes.subject
PROCURA Proveedores y su Oferta  (Paúl Sánchez Palacios): Se realiza un estudio de toda la instrumentación que existe en el mercado, a su vez se verifica que cumplan con los requisitos técnicos y de compatibilidad con la tecnología de la empresa.

# data[].attributes.headline
Etapa o fase en la que se hace realidad la actividad de ingeniería, a partir de las especificaciones, normas y regulaciones estatales o federales que controlen o regulen las actividades específicas Cristian Rochina 

# data[].attributes.subject
Etapa o fase en la que se hace realidad la actividad de ingeniería, a partir de las especificaciones, normas y regulaciones estatales o federales que controlen o regulen las actividades específicas Cristian Rochina 

# data[].attributes.body
La revisión del layout de salas, las implantaciones de equipos, incluyendo las áreas de servicios. Adonis

# data[].attributes.body
Se deben tomar medidas para el suministro de los servicios (servicios públicos) necesarios, como agua de proceso, agua de refrigeración, aire comprimido y vapor. También se necesitan instalaciones para mantenimiento, extinción de incendios, oficinas y otros alojamientos, y laboratorios. Carlos Montúfar

# data[].attributes.body
Se comprueba que todas las dimensiones y resultados cumplan con normas, leyes y requerimientos del cliente.
-Camila Medina

# data[].attributes.headline
Estudios de los efectos del tiempo en la inversión

# data[].attributes.subject
Estudios de los efectos del tiempo en la inversión

# data[].attributes.body
Las inversiones se evalúan en función de una capacidad base y de un tiempo base, y puede cuantificarse mediante indicadores que actualizan el costo de plantas químicas.
JuanC

# data[].attributes.headline
Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor del proyecto. Nelson Heredia

# data[].attributes.subject
Suministrar toda la información técnica, económica y legal al promotor del proyecto. Nelson Heredia

# data[].attributes.headline
Inspección exhaustiva de instrumentos y válvulas de seguridad

# data[].attributes.subject
Inspección exhaustiva de instrumentos y válvulas de seguridad

# data[].attributes.body
Es importante revisar todos los equipos de medición y seguridad antes de que empecemos con las primeras pruebas, ver que están calibrados, e ir corrigiendo sobre la marcha en los procesos. AlejandroR

# data[].attributes.headline
Certificación de Funcionamiento y Aceptación

# data[].attributes.subject
Certificación de Funcionamiento y Aceptación

# data[].attributes.body
Las Pruebas de funcionamiento, de Garantía, Rendimiento, Capacidad y Demostración de la planta y equipos se llevan a cabo la final del proceso de comisionamiento y Puesta en marcha donde se persigue demostrar al Cliente que tanto las plantas de proceso como de servicio, funcionan de acuerdo al diseño, alcanzando las especificaciones de productos y la capacidad garantizada en el contrato.
Sharon F.

# data[].attributes.body
Realización de un esquema o maquetación físico o digital de la distribución de los elementos de la planta para lograr un flujo rápido de materiales

Michelle H.

# data[].attributes.headline
CONSTRUCCIÓN (Paúl Sánchez Palacios)En esta fase se deben detectar errores u omisiones de ingeniería en la fase inicial de construcción a fin de evitar, incurrir en demoras de tiempos de construcción o costos fuera del presupuesto.

# data[].attributes.subject
CONSTRUCCIÓN (Paúl Sánchez Palacios)En esta fase se deben detectar errores u omisiones de ingeniería en la fase inicial de construcción a fin de evitar, incurrir en demoras de tiempos de construcción o costos fuera del presupuesto.

# data[].attributes.headline
Estudio de la Respuesta a estimulos de trabajo por parte de operadores para determinacion de tiempos optimos de operacion(reales)

# data[].attributes.subject
Estudio de la Respuesta a estimulos de trabajo por parte de operadores para determinacion de tiempos optimos de operacion(reales)

# data[].attributes.body
Kenneth

# data[].attributes.headline
Definir Criterios de sobrediseño. Ronmel

# data[].attributes.subject
Definir Criterios de sobrediseño. Ronmel

# data[].attributes.headline
Detectar los errores que se generan en toda la ingeniería del proyecto, especialmente en la construcción y así evitar demoras

# data[].attributes.subject
Detectar los errores que se generan en toda la ingeniería del proyecto, especialmente en la construcción y así evitar demoras

# data[].attributes.body
Paola Tello

# data[].attributes.body
Es necesario tener todo este sistema de gestión bien ordenado a manera que podamos acceder a todas las partes que compone la planta (diagramas de tubería, diseño, compra, contratos). La preparación de los terrenos, cimentaciones de equipos, canalizaciones enterradas (drenajes), zanjas eléctricas pavimento, son solo algunas sub actividades. AlejandroR

# data[].attributes.body
Se hace la capacitación del personal, del cliente y de las personas que van a ser los

operadores de los sistemas que se van a implementar en la planta; en cuanto a manejo de equipos, de software y de realización de documentación.
Rubén Párraga.

# data[].attributes.body
Referente a PLC o DCS
Erick Á.

# data[].attributes.body
Se debe realizar el diagrama mecánico, con los equipos y materiales revisados en la ing. basica.
Paul

# data[].attributes.headline
Especificaciones del Proyectista pero de una marca diferente a la sugerida. Nelson  Heredia

# data[].attributes.subject
Especificaciones del Proyectista pero de una marca diferente a la sugerida. Nelson  Heredia

# data[].attributes.headline
Diseño detallado de instrumentación y control

# data[].attributes.subject
Diseño detallado de instrumentación y control

# data[].attributes.body
Bryan Gavilánez

# data[].attributes.body
Definición de los principales proveedores y materiales. Noemi Palacios

# data[].attributes.headline
Elaboración de memorias de cálculo de los equipos

# data[].attributes.subject
Elaboración de memorias de cálculo de los equipos

# data[].attributes.body
Son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo se realizaron los cálculos para el dimensionamiento y selección de los equipos.

Michelle H.

# data[].attributes.body
Debemos ir regulando cada componente necesario para que la planta alcanza las condiciones deseadas al principio del diseño, de esta forma aseguramos que las condiciones sean estables y ningún equipo este trabajando al límite de su capacidad. AlejandroR

# data[].attributes.body
La modelización, el cálculo y el dimensionado de cada elemento.

Adonis

# data[].attributes.body
ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA (Paúl Sánchez Palacios)

Se deberá enfatizar la elaboración de manuales técnicos, utilizando la documentación técnica entregada por los proveedores.

# data[].attributes.body
Estimado Clase III: cuando las especifcaciones de diseño han sido completadas y los estudios de factibilidad han sido finalizadas, incluyendo balances de masa y energía, diagramas de ﬂujo del proceso corresponde al comienzo de la Ingeniería Básica. Carlos Montúfar

# data[].attributes.headline
Especificaciones técnicas de equipos y materiales. Especificaciones funcionales Dimensionamiento de conductos, tuberías e instalaciones eléctricas Listado de equipos, instrumentación, accesorios y materiales Planos de detalle de las instalaciones: Layout de tuberías y conductos, isométricos, detalles de arquitectura, unifilares eléctricos. Gabriela Cadena

# data[].attributes.subject
Especificaciones técnicas de equipos y materiales. Especificaciones funcionales Dimensionamiento de conductos, tuberías e instalaciones eléctricas Listado de equipos, instrumentación, accesorios y materiales Planos de detalle de las instalaciones: Layout de tuberías y conductos, isométricos, detalles de arquitectura, unifilares eléctricos. Gabriela Cadena

# data[].attributes.body
Constará los planos de detalle de cada parte de la planta.

# data[].attributes.headline
Seleccionar los accesorios y tuberías que formaran parte de la planta de procesos: Construir planos P&ID

# data[].attributes.subject
Seleccionar los accesorios y tuberías que formaran parte de la planta de procesos: Construir planos P&ID

# data[].attributes.body
Daniela V.

# data[].attributes.headline
P&IDs de los servicios basicos como agua y HVAC (Sistemas de ventilación ). Andrés S

# data[].attributes.subject
P&IDs de los servicios basicos como agua y HVAC (Sistemas de ventilación ). Andrés S

# data[].attributes.body
Formas institucionales o estandares a través de los cuales se configura ciertos procedimiento o procesos y sus actividades.
María P. Zúñiga

# data[].attributes.body
Analisis de facilidades en recursos técnicos y economicos.
Isaac V.