# data[].attributes.body
1. PDH karyawan ✅

2. Baju batik karyawan ✅

3. PKWT driver ✅

4. Rekrutmen staff finance ✅

5. PPH 21 karyawan & tukang ✅

6. Payroll februari ✅

7. PPH karyawan februari✅

8. PPH tukang februari✅

9. THR karyawan✅

10. Pengganti cuti 2023 ✅

11. Hampers lebaran ✅

12. Buka bersama karyawan ✅

13. KPI karyawan

14. Evaluasi karyawan probation bersama kordinator (On progress) ✅

15. Umroh manager ✅

16. Memo Iduladha 1445 H

# data[].attributes.body
-PENANGGUNG JAWAB LOKASI SL (PJ)-

Pengisian Nomor Surat & Pengecekan Kekurangan berkas'' di lokasi

Meeting SL & Marketing (di hari senin)

Kak Rehan (JVB)

Kak Ratih (JLPB)

Kak Muh (MTP & JLCM)

1) JINGGALAND CARANGKI - MAROS

a. Habiskan Jinggaland Carangki ✅ (Done Booking)

b. Pembersihan Jalan Masuk Perumahan✅

2) JINGGALAND PARANG BANOA - PALLANGGA

a. Habiskan Jinggaland Parang banoa

b. Pembersihan Jalan Masuk Perumahan & Pemasangan pipa untuk umbul''

c. Siteplan terbaru JLPB

3) MUSTIKA TRI PUTRI - JENE MADINGING

a. Persiapan marketing Kit ✅

b. Pemasangan Pipa Untuk Umbul''

c. Desain Spanduk Petunjuk arah untuk MTP 4 titik ✅

d. Harga Cash & Kelebihan Tanah ✅

e. Desain Map MTP ✅

f. Konten pemasangan Pondasi Mtp ✅

g. Habiskan Unit Blok A&B

4) JANA VISTA BAROMBONG - BAROMBONG

a. Persiapan marketing Kit di Jana Vista Barombong ✅

b. Persiapan Konten Coming Soon Barombong ✅

c. Pemasangan Spanduk di Jana Vista Barombong ✅

d. Desain Siteplan Penjualan Jana Vista ✅

e. Harga Cash & Kelebihan Tanah ✅

f. Desain & Pemasangan petunjuk Arah ke lokasi 2 di per3an

g. Desain siteplan terbaru untuk marketing ✅

5) LAINNYA

A. Persiapan EXPO di Mall MP ✅ (Done)

i. Brosur JLPB,MTP,JVB 200 lembar/lokasi ✅

ii. Benner JLPB,MTP,JVB ✅

iii. Payment Booth Expo ✅

iv. Jadwal Marketing Jaga Booth ✅

v. Konten expo ✅

B. Pemasangan papan nama blok di lokasi JVB & MTP

i. Desain papan blok ✅

ii. Payment papan blok

C. Memo Harga Cash Unit ✅

D. Memo Kelebihan tanah ✅

E. Perjanjian Kelebihan Tanah (di buatkan format sp2k) ✅

F. Masukan Konten Desain Ke G-Drive Marketing

G. Target Romadhon

i. Promo Romadhon ✅

H. Update Jadwal jaga Staff lapangan terbaru & Jadwal Kanvasing

I. Standar Konten Vidio Marketing

# data[].attributes.body
1. Follow up user

2. Kerja berkas op collect untuk jlpb dan jlcm untuk mendapatkan target akad

3. Target akad 15 dibulan April

4. Habiskan Maros dan Gowa

5. Follow up bank & verifikasi berkas (bank untuk keluarkan sp3k guna capai target bulan April)

6. Update data KPR

7. Kejar SP3K minimal 5 perminggu

8. Fu legal percepatan perizinan

9. Fu legal terkait pks jvb dan mtp 1

# data[].attributes.body
1. Danjam BTN LAGI ✅

2. Danjam BRI (mnggu pencairan dari bri, sdh kumpul bukti foto)

3. Danjam BTNS ✅

4. Piutang talangan (sementara di fu)

5. Piutang listrik (sementara di fu)

6. Piutang kelebihan tanah jlpb tahap I (sementara di fu)

7. Piutang kelebihan tanah jlcm (sementara di fu)

8. harga cash jvb dan mekanisme pembayaran ✅

9. harga cash mtp dan mekanisme pembayaran ✅

10. harga kelebihan tanah jvb & mtp ✅

11. pembayaran lahan jene'madingin

12. meetingkan biaya strategis MTP

# data[].attributes.body
1. Lokasi Barombong

Siteplan barombong ✅

Desain rumah barombong ✅

RAB rumah barombong ✅

Desain gerbang barombong ✅

RAB gerbang barombong ✅

Drainase primer barombong ✅

DED Rumah ✅

Penimbunan (80%)

Gerbang ✅

Talud

Drainase

Siteplan Tambahan ✅

Stake Out 4 Unit ✅

Pemberisihan Lahan Tambahan ✅

Siteplan Tahap 2 ✅

2.Lokasi Parangbanoa

RAB Pek paving blok B dan C parangbanoa ✅

RAB TITIK LAMPU ✅

Pembanguan Unit Blok F ✅

Titik Lampu (95%)

Siteplad Tambahan 1 Unit ✅

Jalan Blok B & C ✅

Drainase di belakang E

Pos Jaga (On Progeress)

3. Lokasi Carangki

RAB Pek Paving Blok di Luar PSU Carangki ✅

RAB TITIK LAMPU ✅

RAB GERBANG DAN PERBAIKAN JALAN MASUK

RAB PERBAIKAN PAVING PSU✅

Drainase Primier ✅

Titik Lampu ✅

Jalan Blok D & E ( On Progeres Blok D)

Bak Kontrol ✅

Landmark ✅

Pagar Blok D

4. Lokasi Je'nemadinging

Desain Gerbang Jenemadinging ✅

RAB Gerbang Jenemadinging ✅

RAB Sirtu Perkerasan Jalan Blok A ✅

Landclering (On progres 80 %

Talud ✅

Gerbang ✅

Penimbunan (On Progress)

Pembangunan 5 Unit (2 Unit 60% 3 Unit Rata Sloof)

Pembangunan 25 Unit (On Progress Rata Sloof)

Penambahan Tinggi Talud (Pengajuan RAB)

Pembangunan Pagar Pembatas (Pengajuan RAB)

5.  RKS (Pemeriksaan Ibu Fitri / 27 Maret 2024)

# data[].attributes.body
1. Lokasi Barombong

Pembebasan lahan (Done)

Pelepasan Hak Tanah (on progres)

Pengajuan PKKPR 1 JVB Blok A1-A13

Balasan surat pengerjaan Perpindahan Jalur Drainase

2. Lokasi Jene'madinging

Pembayaran PNBP (Done)

PERTEK di BPN (on progres)

Menunggu penjadwalan forum (on progres)

Steak Out Jalan (Blok A, B, C) (Blok A Done)

Pengajuan Penerbitan Sertifikat Induk

Pembangunan pondasi

3. Lokasi Jinggaland Parangbanoa

Meteran blok F menunggu surat balasan dari PLN (Done)

Pemecahan Sertifikat (On progres)

4. Lokasi Jinggaland Carangki

Perhitungan RAB dan Perencanaan program PSU 2024 (dibantu Ahmad)

5. Lokasi Maros

Mencari Lahan (Dusun Padaelo on progres)

6. Menyelesaikan Dokumen Pernyataan beda luas di kantor Kec. Pattallassang

7. Melakukan Pelepasan Hak di kantor Notaris Audry Kab. Gowa

8. Ke Bank BTN dan Bank BRI

9. Pembayaran Lahan Jene'madinging

10. Koordinasi dengan Pak Abidzar terkait Lahan JVB

11. Koordinasi jadwal forum

12. FU berkas Kecamatan pendukung Pertek BPN

13. Ke Kantor BPN

14. FU kembali Pengajuan PDAM Maros

15. Koordinasi mengenai PBG Rumah Hunian Bu Dir

16. FU Pembayaran Ke-2 Jene'madinging

17. FU terkait permintaan Pembayaran Lahan Barombong yang pohon Rambutan

18. FU pengajuan pemecahan kelebihan tanah JLPB

19. FU Siteplan terbaru JLPB penambahan 1 Unit

20. FU Pengukuran Kelebihan tanah Blok E JLCM

21. FU Pemecahan kelebihan tanah JLCM

# data[].attributes.body
1. Marketing pengadaan desain gantungan kunci untuk mtp dan jvb

2. Marketing pengadaan desain plat nomor rumah, bahan dan harga, di ajukan sama manager

3. Marketing rapihkan yah umbul2, jgn disia2kan umbul2nya

4. Marketing tambah petunjuk arah di ujung poros tacciri (pertigaan), td sdh sy blg sama rey,buat 2 spy bisa diliat dr sisi kanan dan kiri pengendara mobil dan motor

# data[].attributes.body
1. Kontrak gerbang JVB sudah ada? Tgl kapan efektif kerja?

2. Kontrak 5 unit MTP sudah ada? Tgl kapan dieksekusi?

3. Kontrak gerbang MTP sdh ada? Tgl kapan efektif dikerja?

# data[].attributes.body
1. Nama perumahan

2. Desain model rumah (buat 3 alternatif)

3. type rumah. opsi type 50 (?)

4. Harga rumah. opsi 350 jt

5. Keunggulan rumah komersil yang disediakan

6. Strategi Penjualan