# data[].attributes.body
Actividad

Establecer objetivos y plan de trabajo

Fecha de entrega

01/01/2025 - 07/01/2025

Nota

Planificación inicial del proyecto

# data[].attributes.body
Actividad

Realizar auditoría energética inicial

Fecha de entrega

01/01/2025 - 14/01/2025

Nota

Auditoría energética para obtener base

# data[].attributes.body
Actividad

Identificación de necesidades de energía y equipos

Fecha de entrega

01/01/2025 - 14/01/2025

Nota

Estudio de los requerimientos de energía

# data[].attributes.body
Actividad

Instalación de paneles solares en áreas prioritarias

Fecha de entrega

15/01/2025 - 04/02/2025

Nota

Instalación física de los paneles solares

# data[].attributes.body
Actividad

Provisión de materiales (paneles solares, baterías, entre otros

Fecha de entrega

15/01/2025 - 04/02/2025

Nota

Suministro de los materiales necesarios

# data[].attributes.headline
Gerente de Recursos Humanos Juliana Meneses

# data[].attributes.subject
Gerente de Recursos Humanos Juliana Meneses

# data[].attributes.body
Actividad

Capacitación sobre la operación de paneles solares

Fecha de entrega

15/01/2025 - 21/01/2025

Nota

Formación del personal para operación

# data[].attributes.body
Actividad

Auditoría energética inicial

Fecha de entrega

14/01/2025

Nota

Auditoría concluida y base establecida

# data[].attributes.body
Actividad

Auditoría energética final

Fecha de entrega

05/02/2025 - 11/02/2025

Nota

Evaluación final del sistema de energía

# data[].attributes.body
Actividad

Monitoreo de consumo energético y eficiencia

Fecha de entrega

15/02/2025 - 18/02/2025

Nota

Monitoreo y evaluación de eficiencia

# data[].attributes.body
Actividad

Evaluación de resultados y ajustes en el sistema

Fecha de entrega

05/02/2025 - 11/02/2025

Nota

Ajustes necesarios tras evaluación

# data[].attributes.body
Rol: Product Owner

Responsable: Gerente del Proyecto.

Nota: Responsable de la gestión y dirección del proyecto.

Rol: Scrum Master

Responsable: Consultores Externos

Nota: Guiarán al equipo a través del proceso ágil y resolverán los obstáculos.

Rol: Equipo de Desarrollo

Responsable: Equipo de Ingeniería, Proveedores de Materiales, Operadores, Gerente de Recursos Humanos

Nota: Ejecutan las tareas y actividades de acuerdo con los objetivos establecidos en los sprints.

# data[].attributes.body
Historia 1

Como responsable de mantenimiento, quiero que los paneles solares sean instalados correctamente para poder reducir el consumo energético de la empresa.

Criterios de Aceptación

Los paneles solares deben ser instalados en áreas prioritarias.

El sistema debe pasar una prueba de funcionamiento.

Historia 2

Como director de operaciones, quiero tener acceso a los datos en tiempo real sobre el consumo energético, para tomar decisiones informadas y optimizar el uso de la energía.

El sistema debe enviar alertas sobre consumo excesivo.

Se deben generar informes mensuales sobre rendimiento.