# data[].attributes.body
Unser Projekt war die Planung, Vorbereitung und Durchführung für das Wochenende der Erstsemester.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern!
David, Leonie, Nico und Melissa

# data[].attributes.body
Das Projektstudium beinhaltet 150 Stunden. Geplant wird mit dieser Aufteilung:
-Vorbereitung: 100 Stunden
-Durchführung des Wochenendes: 20 Stunden
-Nachbereitung und Evaluation: 30 Stunden

Von den Dozierenden war der Termin und der Ort vorgegeben. Das Wochenende hat vom 11.11.-13.11.2022 im Haus Lutzenberg in Lutzenberg stattgefunden.

# data[].attributes.body
-Moodle-Raum: Die Vorbereitung lag in unserer Hand. Um alle Erstis zu erreichen, haben wir zusammen mit den Dozierenden einen Moodle-Raum gepflegt und bestückt. Hierüber lief beispielsweise die Kommunikation, die Zimmeraufteilung und die Abfrage der Essgewohnheiten.

-Vorstellung des Wochenendes: Um alle Erstis zu erreichen, haben wir die Seminare der Dozierenden besucht und uns, den Moodle-Raum und das Wochenende vorgestellt.

-Vorbereitung der Inhalte: Wie im Ablauf festgehalten, haben wir die verschiedenen Inhalte und Aktivitäten unter uns aufgeteilt und diese dann in Einzelarbeit vorbereitet. Bei Inhalten, welche von einer Person erarbeitet aber von allen durchgeführt wurden, wurde zusätzlich noch ein Ablaufplan erstellt, so dass jeder genau wusste wie der Inhalt vermittelt werden soll.

-Feedback-Bogen: Damit wir eine Rückmeldung unseres Wochenendes bekommen, wurde vorab eine Umfrage mit Fragen zum Wochenende, dem Einstieg in das Studium und zur Hochschule vorbereitet. Dieser wurde kurz vor der Abreise von jedem anonym ausgefüllt.

# data[].attributes.body
1. Folgende Lerninhalte aus Modul 5 sollen den Studierenden nähergebracht werden: Berufliche Identität, Diversität und Intersektionalität und die Geschichte der Sozialen Arbeit. Hierfür sollen unterschiedliche Methoden genutzt werden. Doch auch der Austausch untereinander darf nicht fehlen.

2. Ebenso wichtig war für uns, dass sich die Erstsemester-Studierenden untereinander gut kennenlernen und miteinander Zeit verbringen können.

3. Wir wollten auch die Hochschule mit ihren verschiedenen Gruppen vorstellen und haben deshalb einen Vertreter des Astas eingeladen.

# data[].attributes.body
Vor der Planung und Durchführung eines Projekts wird immer eine Risikoanalyse durchgeführt, um die möglichen Risiken zu erkennen und zu minimieren.

Bei unserem Projekt fiel diese etwas kürzer aus, als bei anderen Projekten, da die Durchführung schon im Voraus durch die begleitenden Dozierenden und die Hochschule beschlossen wurde.

Trotzdem haben wir uns mit den möglichen Risiken beschäftigt um diese möglichst zu minimieren.

-Mitarbeit: Es bestand das Risiko, dass die Erstis während des Wochenendes zu wenig an dem geplanten Programm mitarbeiten. Um dieses Risiko zu minimieren haben wir versucht, auf möglichst viele verschiedene Methoden bei der Gestaltung des Wochenendes zurückzugreifen und so ein spannendes Programm zu erstellen.

-Zeitplan: Um das Wochenende erfolgreich zu gestalten ist ein genauer Zeitplan nötig, sodass die Studierenden, die Durchführenden, aber auch das Hauspersonal planen können. Hierbei bestand das Risiko, dass einzelne Programmpunkte deutlich mehr Zeit als geplant benötigen und so der gesamte Zeitplan zusammenbricht. Um hier eine Risikominimierung zu erreichen wurden an bestimmten Programmpunkten Zeitpuffer in den Ablaufplan eingearbeitet.

-Wetter: Da einige Aktivitäten -vor allem am Freitagnachmittag- auch draußen stattfinden sollten, spielte auch das Wetter eine Rolle. Da man dies natürlich nicht beeinflussen kann, haben wir uns im Voraus schon Ausweichplätze im Haus überlegt, an welchen wir das Programm notfalls auch bei schlechtem Wetter durchführen hätten können.

# data[].attributes.body
Unser vorab erstellter Feedback-Bogen wurde ausgewertet. Doch auch mündliches Feedback und unsere eigene Einschätzung hat uns gezeigt, was gut geklappt hat und was noch verbessert werden kann. Von unserer Erfahrung profitieren die nachfolgenden Studierenden, welche das Wochenende im Sommersemester 2023 planen.

Hier findet ihr eine kleine Auswahl unserer Evaluation:

Dinge, die positiv aufgenommen wurden:
-Gute Organisation
-Erstsemesterstudierende haben Spaß gehabt und sich näher kennengelernt
-Dass das Haus nur für uns war
-Viel Natur rundherum und eine schöne Landschaft
-Das Essen war lecker
-Abends viel Freizeit
-Lagerfeuer

Dinge, welche es noch zu verbessern gilt:
-Wochenende früher im Semester stattfinden lassen
-Mehr Zeit für Diskussionen einplanen
-Asta-Vortrag wurde schon zu oft gehört
-Gruppeneinteilung war teilweise zu schwierig
-Programm am Freitagabend war zu lang

# data[].attributes.body
Die Themen für das Wochenende waren Berufliche Identität, Diversität und Intersektionalität und die Geschichte der Sozialen Arbeit. Um und mit diesen Themen haben wir unser Programm gebildet.

Zu jedem Programmpunkt wurde folgendes schriftlich festgehalten:
-Uhrzeit und Zeitspanne
-Inhalt (Was wird gemacht?)
-Methode (Wie wird der Inhalt umgesetzt?)
-Ziel (Was ist der Sinn des Programmpunkts?)
-Material (Was wird dafür benötigt?)
-Zuständigkeit (Wer plant es und wer führt es durch?)

Der Ablauf wurde im Laufe der Planung regelmäßig aktualisiert und mit den begleitenden Dozierenden abgesprochen.

Im Anhang findet ihr beispielhaft unsere Planung für den Freitag.