# data[].attributes.body
Fundamental para continuar

Responsable:

Jefe de Diseño

Fecha:

06/05/2025

# data[].attributes.headline
Topografía (subtarea de estudios previos) 

# data[].attributes.subject
Topografía (subtarea de estudios previos) 

# data[].attributes.body
Estudio entregado

Responsable:

Equipo Técnico

Fecha:

12/05/2025

# data[].attributes.headline
Geotecnia (subtarea de estudios previos)

# data[].attributes.subject
Geotecnia (subtarea de estudios previos)

# data[].attributes.body
Estudio de suelos recibido, conforme a norma.

Responsable:

Equipo Técnico

Fecha:

15/05/2025

# data[].attributes.headline
Hidrología (subtarea de estudios previos)

# data[].attributes.subject
Hidrología (subtarea de estudios previos)

# data[].attributes.body
Análisis de caudales aprobado.

Responsable:

Equipo Técnico

Fecha :

18/05/2025

# data[].attributes.body
Terreno apto para iniciar movimientos de tierra.

Responsable:

Ingeniero de Calidad

Fecha:

08/06/2025

# data[].attributes.body
Después de finalizar estudios previos

Responsable:

Equipo Técnico

Fecha:

27/05/2025

# data[].attributes.body
Requiere expediente técnico completo

Responsable:

Gerente de Proyecto

Fecha:

30/05/2025

# data[].attributes.body
Tras aprobación de costos

Responsable:

Ingeniero de Costos

Fecha:

20/06/2025

# data[].attributes.body
Requiere finalización de estudios previos

Responsable:

Equipo Técnico.

Fecha:

27/05/2025

# data[].attributes.headline
Actividades de estudios previos en campo

# data[].attributes.subject
Actividades de estudios previos en campo

# data[].attributes.body
Después de verificación de condiciones de terreno

Responsable:

Gerente de Proyecto

Fecha:

10/06/2025

# data[].attributes.body
Consolidación de topografía, geotecnia, hidrología

Responsable:

Equipo Técnico

Fecha:

20/05/2025

# data[].attributes.body
Posterior a expediente técnico

Responsable:

Jefe de Diseño

Fecha:

30/06/2025

# data[].attributes.body
Con recursos y diseño verificado.

Responsable:

Residente de Obra

Fecha:

15/07/2025

# data[].attributes.body
Después de obras provisionales

Responsable:

Residente de Obra

Fecha

31/07/2025

# data[].attributes.body
Después de obras preliminares

Responsable:

Residente de Obra

Fecha:

15/08/2025

# data[].attributes.body
Responsable:

Contratistas

Fecha:

10/09/2025

# data[].attributes.body
Responsable:

Ingeniero de Estructuras

Fecha:

10/10/2025

# data[].attributes.headline
Integración con sistema de alcantarillado

# data[].attributes.subject
Integración con sistema de alcantarillado

# data[].attributes.body
Responsable:

Contratistas

Fecha:

25/10/2025

# data[].attributes.body
Tras integración de sistemas

Responsable:

Ingeniero de Calidad

Fecha:

05/11/2025

# data[].attributes.body
Posterior a pruebas

Responsable:

Ingeniero de Calidad

Fecha:

12/11/2025

# data[].attributes.body
Luego de capacitación

Responsable:

Autoridades Ambientales

Fecha:

20/11/2025

# data[].attributes.body
Tras monitoreo inicial

Responsable:

Autoridades Ambientales

Fecha:

30/11/2025