# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 11 pessoas (pátio/quadra) e 03 pessoas (banheiro)

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão : 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 14 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : Não tem ninguém trabalhando.

05) EMTI Carolino Sucupira: Não tem ninguém trabalhando.

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: Não tem ninguém trabalhando.

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Não tem ninguém trabalhando.

08) EM Maria Marques Cedro: Não tem ninguém trabalhando.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 02 pessoas .

10) EM Heitor Villa Lobos: Não tem ninguém trabalhando.

11) EM Padre Felice Pistone: Não tem ninguém trabalhando.

12) EM Manuel Lima Soares: 08 pessoas (Observação: Aguardando orientações)

13) EM Raimundo Soares de Souza: 01 pessoa

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: Não tem ninguém trabalhando.

15) EM Infante Rosalina: 03 pessoas

16) EMTI Roberto Claúdio Frota Bezerra: 02 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 04 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando.

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 02 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Não tem ninguém

trabalhando.

21) EM Claúdio Martins: 01 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 04 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 11 trabalhadores na obra do pátio/quadra; 3 trabalhadores na obra do banheiro.

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão :  06 pessoas

03) EM Projeto Nascente:  14 funcionários

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : Não tem ninguém trabalhando.

05) EMTI Carolino Sucupira: Não tem ninguém trabalhando.

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: Não tem ninguém trabalhando.

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Não tem ninguém trabalhando.

08) EM Maria Marques Cedro: Não tem ninguém trabalhando.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 04 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: Não tem ninguém trabalhando.

11) EM Padre Felice Pistone: Obra ainda não iniciou

12) EM Manuel Lima Soares: 08 pessoas na unidade aguardando orientações

13) EM Raimundo Soares de Souza: Obra ainda não iniciou

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 2 pessoas foram verificar como seria a obra (manutenção de refeitório e interligação Sanear).

15) EM Infante Rosalina: Não tem ninguém trabalhando.

16) EMTI Roberto Claúdio Frota Bezerra: 02 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 04 pessoas

18) EM Santa Teresinha: 3 pessoas pela manhã. Foram embora após o almoço (obra de manutenção da central de GLP).

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 02 pessoas (Serviço do telhado / Cozinha: Serviço não iniciado) .

20) EM Zaíra Monteiro Gondim:  Não tem ninguém trabalhando.

21) EM Claúdio Martins:  02 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:  Não tem ninguém trabalhando.

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 11 pessoas na obra do pátio/quadra; 3 pessoas na obra do banheiro.

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão :  06 pessoas

03) EM Projeto Nascente:  14 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : Não tem ninguém trabalhando

05) EMTI Carolino Sucupira: Não tem ninguém trabalhando

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 02 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Não tem ninguém trabalhando

08) EM Maria Marques Cedro: Não tem ninguém trabalhando

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas (obra de manutenção dos banheiros infantis, funcionários e PCD).

10) EM Heitor Villa Lobos: 2 pessoas

11) EM Padre Felice Pistone: Obra ainda não iniciou

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas aguardando orientações

13) EM Raimundo Soares de Souza: Obra ainda não iniciou

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: Não tem ninguém trabalhando

15) EM Infante Rosalina: 03 pessoas

16) EMTI Roberto Claúdio Frota Bezerra: 02 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 03 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando.

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 02 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Não tem ninguém trabalhando.

21) EM Claúdio Martins: 2 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:  04 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 11 pessoas e 1 engenheiro (obra da quadra); 5 pessoas (obra dos banheiros).

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão :  06 pessoas

03) EM Projeto Nascente:  10 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : Não tem ninguém trabalhando

05) EMTI Carolino Sucupira: Não tem ninguém trabalhando

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 02 pessoas no turno da manhã. Tarde não houve ninguém.

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 2 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro:  Não tem ninguém trabalhando.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 04 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos:  Não tem ninguém trabalhando.

11) EM Padre Felice Pistone: Obra ainda não iniciou

12) EM Manuel Lima Soares:  8 pessoas aguardando orientações

13) EM Raimundo Soares de Souza: Iniciou hoje 2 pessoas

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá:  02 pessoas no turno da tarde

15) EM Infante Rosalina: 04 pessoas

16) EMTI Roberto Claúdio Frota Bezerra: 01 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 03 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando.

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 01 pessoa

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Não tem ninguém trabalhando.

21) EM Claúdio Martins: 01 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:  04 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 05 pessoas (obra banheiro); 9 pessoas (obra quadra).

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão :  06 pessoas

03) EM Projeto Nascente:  06 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : Não tem ninguém trabalhando. Segundo o gestor falou com o responsável da obra que passou a previsão de 09/07/2025 para retomar a obra.

05) EMTI Carolino Sucupira: Não tem ninguém trabalhando.

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: Não tem ninguém trabalhando.

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 01 pessoa

08) EM Maria Marques Cedro: Não tem ninguém trabalhando.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 02 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: Não tem ninguém trabalhando.

11) EM Padre Felice Pistone: Obra não iniciou (02 pessoas foram na  escola e informaram que não poderiam iniciar devido ausência de material.)

12) EM Manuel Lima Soares: 07 pessoas.

13) EM Raimundo Soares de Souza:  05 pessoas.

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 01 pessoa

15) EM Infante Rosalina: 03 pessoas

16) EMTI Roberto Claúdio Frota Bezerra: 01 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 03 pessoas. Obs.: Empresa solicitou que no final de semana disponibilizassem acesso à escola para concluir o serviço, no entanto, não compareceram.

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando.

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 02 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Obra não iniciou

21) EM Claúdio Martins: 01 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:  3 pessoas, realizando reparo do muro da escola.

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 5 pessoas (obra banheiro)

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão :  7 pessoas

03) EM Projeto Nascente:  7 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : Não tem ninguém trabalhando.

05) EMTI Carolino Sucupira: Não tem ninguém trabalhando.

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 02 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 03 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: Não tem ninguém trabalhando.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 3 pessoas (obra banheiro masculino); a obra do banheiro feminino está parada

10) EM Heitor Villa Lobos: 04 pessoas

11) EM Padre Felice Pistone: Obra não iniciou

12) EM Manuel Lima Soares: 06 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: 05 pessoas

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 1 pessoa

15) EM Infante Rosalina: 02 pessoas

16) EMTI Roberto Claúdio Frota Bezerra: 1 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 4 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando.

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 01 pessoa

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Obra não iniciou

21) EM Claúdio Martins: Até o momento apenas 1 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 3 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: Previsão de inicio em 10/07/2025.

24) CEI Rogaciano Leite: Previsão de início em 09/07/2025.

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 02 pessoas (obra banheiro); 08 pessoas (obra quadra)

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão : 11 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 11 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : Até o momento está apenas o Mestre de obra.

05) EMTI Carolino Sucupira: Não tem ninguém trabalhando

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: Não tem ninguém trabalhando (Observação: Material não chegou).

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 02 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: 01 pessoa

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 3 pessoas (obra banheiros)

10) EM Heitor Villa Lobos: 04 pessoas

11) EM Padre Felice Pistone: Obra não iniciou /Aguardando material

12) EM Manuel Lima Soares: 07 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: 04 pessoas

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 2 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 05 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 01 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 04 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 02 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Obra não iniciou

21) EM Cláudio Martins: 03 pessoas (Engenheira Ana Paula também está na unidade)

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:  05 pessoas.

23) EM Rogaciano Leite: Previsão de início em 10/07/2025.

24) CEI Rogaciano Leite: Previsão de início em 09/07/2025. Até o momento ninguém chegou.

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 2 pessoas (obra do banheiro) e 9 pessoas (obra da quadra)

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 07 pessoas

03) EM Projeto Nascente: Não tem ninguém trabalhando

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 2 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 5 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: Não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 2 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: 4 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 1 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: 4 pessoas

11) EM Padre Felice Pistone: 2 pessoas (Aguardando a chegada do material)

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 2 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 4 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 2 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 3 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 2 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Não tem ninguém trabalhando

21) EM Cláudio Martins: 3 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:  4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 3 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: Previsão de início em 09/07/2025. Até o momento, ninguém chegou. As telhas chegaram.

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 9 pessoas (obra na quadra) | obra finalizada na sala dos professores e banheiros

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão : 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente:  Não tem ninguém trabalhando

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira : 2 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 9 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 3 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: 4 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: não tem ninguém trabalhando

11) EM Padre Felice Pistone: 2 pessoas

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 2 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 4 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 2 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 3 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 2 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: não tem ninguém trabalhando

21) EM Cláudio Martins: 3 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 3 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 2 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 9 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 4 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 16 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 1 pessoa

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Não tem ninguém trabalhando

08) EM Maria Marques Cedro: 3 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: 1 pessoa

11) EM Padre Felice Pistone: 1 pessoa

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 3 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 6 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 1 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 2 pessoas

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 2 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Não tem ninguém trabalhando

21) EM Cláudio Martins:2 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 1 pessoa

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 4 pessoas

25) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 02 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 06 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 01 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 03 pessoas e 01 mestre de obra

05) EMTI Carolino Sucupira: 14 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 03 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 01 pessoa

08) EM Maria Marques Cedro: 05 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 04 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: Não tem ninguém trabalhando

11) EM Padre Felice Pistone: Não tem ninguém trabalhando

12) EM Manuel Lima Soares: 07 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 02 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 07 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 02 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola:  Não tem ninguém trabalhando

18) EM Santa Teresinha: Não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 02 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: Obra não iniciou

21) EM Cláudio Martins:02 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 06 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 4 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 7 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 02 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 3 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 3 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: não tem ninguém trabalhando

08) EM Maria Marques Cedro: 5 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 5 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: não tem ninguém trabalhando

11) EM Padre Felice Pistone: não tem ninguém trabalhando

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 2 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 7 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 1 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: não tem ninguém trabalhando

18) EM Santa Teresinha: 2 pessoas

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 2 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: (aguardando ajuste na AS)

21) EM Cláudio Martins: 1 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 5 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 03 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 6 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 2 pessoas (o gestor sinalizou que o andamento da obra está muito lento)

05) EMTI Carolino Sucupira: 13 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 3 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: não tem ninguém trabalhando

08) EM Maria Marques Cedro: 6 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 7 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: não tem ninguém trabalhando

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 2 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 8 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 1 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: não tem ninguém trabalhando

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 1 pessoa

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: (aguardando ajuste na AS)

21) EM Cláudio Martins: 2 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 3 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 1 pessoa

25) EM Rachel de Queiroz: 7 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 03 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 06 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 01 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: Mestre de obra e 02 pessoas. Unidade informa que o andamento da obra está muito lento.

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: Ninguém trabalhando até o momento. (Observação: Unidade informa que compareceram dois funcionários na unidade recolheram um material e foram para outro local, caso retornem atualizará as informações)

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Ninguém trabalhando

08) EM Maria Marques Cedro: 06 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 07 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: Ninguém está trabalhando até o momento.

12) EM Manuel Lima Soares: 07 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: Ninguém trabalhando até o momento.

15) EM Infante Rosalina: 08 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 03 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: Ninguém está trabalhando. A unidade informa que desde o dia 15/07/2025 não tem ninguém trabalhando.

18) EM Santa Teresinha:  Ninguém está trabalhando até o momento.

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 01 pessoa

20) EM Zaíra Monteiro Gondim:  (aguardando ajuste na AS)

21) EM Cláudio Martins: 02 pessoas

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 03 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: Ninguém trabalhando até o momento.

24) CEI Rogaciano Leite: 05 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 07 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 03 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 2 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 16 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: não tem ninguém trabalhando

08) EM Maria Marques Cedro: 5 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 7 pessoas - Obra atrasada. Segundo gestão da escola e visita da COINF esse atraso pode impactar o retorno dia 01/08/2025

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: 3 pessoas

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07 à tarde

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: no sábado, dia 19/07, foram 2 funcionários, mas hoje não tem ninguém trabalhando

15) EM Infante Rosalina: 7 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 6 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 3 pessoas

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 1 pessoa

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: (aguardando ajuste na AS)

21) EM Cláudio Martins: não tem ninguém trabalhando

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 3 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 6 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 2 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 9 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 2 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 6 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 2 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: 5 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 5 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: não tem ninguém trabalhando

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: não tem ninguém trabalhando

15) EM Infante Rosalina: 9 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 4 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 2 pessoas

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: 2 pessoas

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: 1 pessoa

21) EM Cláudio Martins: 1 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 7 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 3 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 3 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 2 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 22 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 6 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: não tem ninguém trabalhando

08) EM Maria Marques Cedro: 4 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: não tem ninguém trabalhando

15) EM Infante Rosalina: 9 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 5 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 6 pessoas

18) EM Santa Teresinha: 1 pessoa

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: A obra encerrou no dia 22/07

20) _EM Zaíra Monteiro Gondim: 4 pessoas

21) EM Cláudio Martins: 1 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 6 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 3 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 7 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 3 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 3 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 24 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 5 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 3 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: 5 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: não tem ninguém trabalhando

15) EM Infante Rosalina: 7 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 3 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 2 pessoas

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: A obra encerrou no dia 22/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: não tem ninguém trabalhando

21) EM Cláudio Martins: 2 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 4 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 5 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 5 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 3 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoas

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 2 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 24 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 2 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 3 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: 2 pessoas

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 8 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: 2 pessoas

15) EM Infante Rosalina: 10 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 4 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: 6 pessoas

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: A obra encerrou no dia 22/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

21) EM Cláudio Martins: 1 pessoa

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 4 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 3 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 2 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 6 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 4 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 9 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 4 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: não tem ninguém trabalhando

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: 10 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 3 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: não tem ninguém trabalhando

18) EM Santa Teresinha: 5 pessoas compareceram no turno da tarde

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: A obra encerrou no dia 22/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 3 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 6 pessoas (foram embora porque a empresa não pagou a semana passada a eles - trabalhadores retornaram para a unidade)

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 3 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 6 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 9 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 2 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues:10 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: não tem ninguém trabalhando

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 5 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 9 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: 10 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: não tem ninguém trabalhando

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: não tem ninguém trabalhando

18) EM Santa Teresinha: 1 pessoa

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 6 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 8 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 7 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 3 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 10 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 3 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 10 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: 1 pessoa

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 5 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: 10 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 2 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: 2 pessoas

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 7 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 9 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 5 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 2 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 10 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 16 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 1 pessoa

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 16 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: 10 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: não tem ninguém trabalhando

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: 1 pessoas

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 5 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 5 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 6 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 2 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 7 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 4 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 14 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 10 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 2 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 5 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: 5 pessoas

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: não tem ninguém trabalhando

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 10 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 6 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 3 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 9 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 4 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 7 pessoas (trabalhadores não estão trabalhando. informaram que não receberam pagamento)

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguem trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 15 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: não tem ninguém trabalhando

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 2 pessoas

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: 1 pessoa

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 1 pessoa

24) CEI Rogaciano Leite: 2 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 3 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 1 pessoa

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 6 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: 1 pessoa

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 7 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 9 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: falta recolher entulho 08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: não tem ninguém trabalhando

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 1 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: 2 pessoas

24) CEI Rogaciano Leite: 6 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: 3 pessoas

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 6 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 8 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 15 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 5 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: não tem ninguém trabalhando

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: 1 pessoa

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima - UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 7 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando (Previsão de retorno as atividades acadêmicas em 07/08)

24) CEI Rogaciano Leite: 6 pessoas (Previsão de retorno as atividades acadêmicas em 07/08)

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: não tem ninguém trabalhando

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas (parcialmente parados devido a falta de água)

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 8 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trablhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 8 pessoas

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 10 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: não tem ninguém trabalhando (diretora informou que os trabalhadores só irão retornar no sábado)

16) EMTI Roberto Cláudio Frota Bezerra: não tem ninguém trabalhando

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 7 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 6 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 8 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: 1 pessoa

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza:

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: não tem ninguém trabalhando (diretora informou que os trabalhadores só irão retornar no sábado)

5

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 3 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira:6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 13 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II:não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: Diretora informou que eles irão trabalhar na sexta e no sábado.

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 5 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira:7 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II:não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: Diretora informou que eles irão trabalhar na sexta e no sábado.

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 3 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: Diretora informou que eles irão trabalhar na sexta e no sábado.

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 19 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 6 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no sábado.

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: Diretora informou que eles irão trabalhar na sexta e no sábado.

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 2 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 4 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 13 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza:

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 2 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 5 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 22 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza:

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 5 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 6 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 19 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza:

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 6 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 04 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 04 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obra; 3 pedreiros;5 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 22 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 04 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 06 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: Nenhuma pessoa trabalhando.

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 01 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 04 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 04 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras; 4 pedreiros; 5 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 20 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 05 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 07 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: Não tem ninguém trabalhando.

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 03 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 04 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras; 4 pedreiros; 5 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 23 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 5 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 4 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira:

05) EMTI Carolino Sucupira: 24 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 2 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza:

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 01 pessoa

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 04 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras; 3pedreiros; 4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 19 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 03 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 05 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 08 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 04 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras; 3 pedreiros; 05 serventes; 3 contrapisos

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 03 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 05 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 07 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 01 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 04 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 08 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras; 3 pedreiros; 4 serventes; 5 contrapisos

05) EMTI Carolino Sucupira: 19 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 02 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 05 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 02 pintores e 02 eletricista

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 04 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 04 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 07 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras; 3 pedreiros; 7 serventes; 6 contrapisos

05) EMTI Carolino Sucupira: 13 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 05 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 02 pintores e 02 eletricista

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 01 pessoa

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 09 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras; 3 pedreiros; 7 serventes; 4 contrapisos

05) EMTI Carolino Sucupira: 20 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 05 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 05 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 9 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 02 pintores e 02 eletricista

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 01 pedreiro e 2 pintores .

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 04 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras, 3 pedreiros, 7 serventes, 3 contrapisos, 3 coberta

05) EMTI Carolino Sucupira: 20 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 3 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: Diretora informou que os trabalhadores irão apenas no final de semana

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 02 da parte elétrica que estão finalizando o trabalho em todo o lado do fundamental 1

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 3 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 01 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 07 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras, 4 pedreiros, 7 serventes, 2 contrapisos, 3 coberta

05) EMTI Carolino Sucupira: 18 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 4 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras, 4 pedreiros, 7 serventes

3 coberta

05) EMTI Carolino Sucupira: 22 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 2 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras, 4 pedreiros , 6 serventes, 3 carpinteiros

05) EMTI Carolino Sucupira: 22 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 2 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 5 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:1 pessoa

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 07 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras, 4 pedreiros , 7 serventes, 3 carpinteiros

05) EMTI Carolino Sucupira: 19 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: 4 pessoas

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 5 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 1 pessoa

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

2 pedreiros

6 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 23 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 1 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 2 pessoa

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

2 pedreiros

5 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 1 pessoa

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

5 serventes

3 carpinteiros

2 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 14 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: 2 pessoas

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 2 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 4 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

5 pedreiros

7 serventes

4 carpinteiros

2 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 16 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 2 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 4 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

5 pedreiros

6 serventes

4 carpinteiros

05) EMTI Carolino Sucupira: 16 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 1 pessoa

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 4 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4pedreiros

6 serventes

2 carpinteiros

2 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 6 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

7 serventes

2 carpinteiros

2 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 4 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

5 pedreiros

6 serventes

4 carpinteiros

1 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 4 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 3 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

5 pedreiros

5 serventes

4 carpinteiros

1 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: não tem ninguém trabalhando

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 4 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 2 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

5 pedreiros

4 serventes

1 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 6 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 2 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

5 pedreiros

6 serventes

2 contrapiso

4 carpinteiros

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 10 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 2 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

5 pedreiros

4 serventes

2 contrapiso

4 carpinteiros

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 11 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 7 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

4 serventes

2 contrapiso

4 carpinteiros

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 5 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

4 serventes

2 contrapiso

4 carpinteiros

05) EMTI Carolino Sucupira: 19 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 5 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 8 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 5 carpinteiros

1 mestre de obras

2 pedreiros

4 serventes

2 contrapisos

05) EMTI Carolino Sucupira: 18 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 5 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 2 carpinteiros

1 mestre de obras

4 pedreiros

5 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 10 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 4 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 4 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 5 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 5 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 10 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

3 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 9 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 2 pessoas

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 4 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 13 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 7 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 3 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 8 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: não tem ninguém trabalhando

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane:

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 9 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 11 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 05

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 24 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 8 mestre de obras

4 pedreiros

4 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares:

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho:

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz:

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 01 pedreiro

01 servente

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 09 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

5 serventes

5 piso

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: não tem ninguém trabalhando

25) EM Rachel de Queiroz: 0

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 01 servente

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 08 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

3 serventes

05) EMTI Carolino Sucupira: 18 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 08

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 03 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 0

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 01 servente

01 pedreiro

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 08 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

4 serventes

1 instalador de esquadrias

05) EMTI Carolino Sucupira: 15 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 08

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 02 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 01

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 02 serventes

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 08 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

4 serventes

1 instalador de esquadrias

05) EMTI Carolino Sucupira: 17 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 07

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 02 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 01

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 02 serventes

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

2 pedreiros

3 serventes

3 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 16 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 07

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 02 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 0

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 02 serventes

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

3 pedreiros

4 serventes

2 contrapiso

05) EMTI Carolino Sucupira: 16 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 11 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 02 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 0

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 1 pedreiro

1 servente

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

2 pedreiro

1 servente

2 piso

05) EMTI Carolino Sucupira: 10 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 02 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 10 pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

2 pedreiro

1 servente

2 piso

05) EMTI Carolino Sucupira: 10 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 02 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 0

pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 07 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 1 mestre de obras

2 pedreiro

1 servente

2 piso

05) EMTI Carolino Sucupira: 10 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 02 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 0

pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 07 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 0 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 13 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 01 pessoa

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 0

pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 06 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 0 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 12 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 09 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 01 pessoa

25) EM Rachel de Queiroz: 02 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08

# data[].attributes.body
01) EM Profª Maria Stella Cochrane: 02

pessoas

02) EM Francisco Andrade Teófilo Girão: 07 pessoas

03) EM Projeto Nascente: na obra encerrou no dia 05/08

04) EMTI Diogo Vital de Siqueira: 0 pessoas

05) EMTI Carolino Sucupira: 09 pessoas

06) EM Profª Vânia Maria Neves Facó Barros - UND II: a obra encerrou

07) CEI Infante Rosalina Rodrigues: A obra encerrou no dia 09/09

08) EM Maria Marques Cedro: A obra encerrou no dia 30/07. Falta recolher os entulhos.

09) EM Marcos Valentim Pereira de Souza: a obra encerrou

10) EM Heitor Villa Lobos: A obra encerrou no dia 16/07 à tarde

11) EM Padre Felice Pistone: A obra encerrou no dia 22/07

12) EM Manuel Lima Soares: 10 pessoas

13) EM Raimundo Soares de Souza: A obra encerrou no dia 09/07

14) EM Profº João Hippolyto de Azevedo e Sá: a obra encerrou no dia 25/07

15) EM Infante Rosalina: A obra encerrou no dia 09/09

17) EMTI Leonel de Moura Brizola: a obra encerrou no dia 29/07.

18) EM Santa Teresinha: não tem ninguém trabalhando

19) CEI Filgueiras Lima UND II: assinou a entrega da obra. A obra encerrou no dia 29/07

20) EM Zaíra Monteiro Gondim: a obra encerrou no dia 24/07

22) EM Thomaz Pompeu Sobrinho: 0

23) EM Rogaciano Leite: a obra encerrou no dia 08/08

24) CEI Rogaciano Leite: 0 pessoas

25) EM Rachel de Queiroz: 0 pessoas

26) CEI Professor Erasmo da Silva Pitombeira: a obra encerrou no dia 06/08