# data[].attributes.body
NG SEE HUI
ENG LI ZI

# data[].attributes.body
Toh Boon Yew&Tan Hong Thye&Tan Hao Wen

# data[].attributes.body
CPM & CARTA GRANTT

# data[].attributes.body
Ho Pei Shan
Sin Sook Yee
Lee Jie Ying

Berdasarkan rajah di bawah,
-terdapat empat aktiviti dirancang terlibat dalam projek kerja kursus pengajian am dan setiap aktiviti dijalankan secara berturutan
-anggaran masa yang akan diambil untuk menyiapkan setiap aktiviti ialah 7 hari, bagi:
1. mendengar taklimat, menetapkan tajuk dan objektif
2. mengambil gambar di kawasan kajian
3. mengumpul dan menganalisis maklumat dari responden dan informan
4. membuat rumusan dan pembentangan kajian
-perancangan projek kerja kursus pengajian am ini akan mengambil masa selama 28 hari
-didapati masa sebenar yang diambil untuk mendengar taklimat, menetapkan tajuk dan objektif adalah 5 hari, iaitu lebih awal daripada jangkaan masa yang ditetapkan, 8 hari untuk mengambil gambar di kawasan kajian, 10 hari untuk mengumpul dan menganalisis maklumat dari responden dan informan dan lagi 5 hari untuk membuat rumusan dan pembentangan kajian
-hal ini menyebabkan aktiviti mengumpul dan menganalisis maklumat dari responden dan informan terpaksa dimulakan lebih lambat daripada tempoh masa yang dirancang kerana berlakunya kelewatan dalam aktiviti sebelumnya
-walau bagaimanapun, aktiviti mengumpul dan menganalisis maklumat dari responden dan informan perlu mengambil masa selama 10 hari untuk disiapkan kerana aktiviti yang kompleks dan memerlukan lebih masa untuk menjalankan temu bual dengan informan
-kesannya,projek kerja kursus pengajian am masih sempat disiapkan pada tempoh masa yang ditetapkan

# data[].attributes.body
KHOO CHAO YEE
TAN AY LI