# data[].attributes.headline
Sprint 1: Planificación y permisos (Enero - Febrero)

# data[].attributes.subject
Sprint 1: Planificación y permisos (Enero - Febrero)

# data[].attributes.body
Actividades

Análisis y plan de negocio

Diseño de la granja

Permisos y licencias

Duración: 3 semanas

Responsables:

Product Owner: Dueño del proyecto

Scrum Master: Coordinador

Equipo: Consultores, abogados, ingenieros.

Historias de Usuario:

"Como inversionista, quiero contar con un plan de negocio bien definido para evaluar la viabilidad del proyecto y tomar decisiones informadas."

# data[].attributes.headline
Sprint 1: Planificación y permisos (Enero - Febrero)

# data[].attributes.subject
Sprint 1: Planificación y permisos (Enero - Febrero)

# data[].attributes.body
✅Completado:

Análisis y plan de negocio (Finalizado el 13 de febrero)

Diseño de la granja (Finalizado el 20 de marzo)

Permisos y licencias (Finalizado el 28 de febrero)

# data[].attributes.headline
Sprint 2: Construcción del galpón (Marzo - Abril)

# data[].attributes.subject
Sprint 2: Construcción del galpón (Marzo - Abril)

# data[].attributes.body
Actividades

Construcción de galpón

Instalación de sistemas

Protocolos de bioseguridad

Contratación de proveedores y personal

Duración: 6 semanas

Responsables:

Scrum Master: Coordinador

Equipo: Ingenieros, operarios, técnicos

Historias de Usuario:

"Como encargado del proyecto, quiero que el galpón esté construido con materiales adecuados para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de producción."

# data[].attributes.headline
Sprint 3: Operación y Producción (Mayo - Junio)

# data[].attributes.subject
Sprint 3: Operación y Producción (Mayo - Junio)

# data[].attributes.body
Actividades

Recepción y alojamiento de pollos

Manejo diario del pollo

Vacunación

Duración: 6 semanas

Responsables:

Scrum Master: Supervisor

Equipo: Veterinarios, operarios

Historia de Usuario:

"Como operario, quiero recibir los pollos en condiciones óptimas para garantizar su bienestar y crecimiento adecuado."
"Como veterinario, quiero aplicar un protocolo de vacunación eficiente para prevenir enfermedades en la producción."

# data[].attributes.headline
Sprint 4: Comercialización y distribución (Junio - Julio)

# data[].attributes.subject
Sprint 4: Comercialización y distribución (Junio - Julio)

# data[].attributes.body
Actividades

Canales de distribución

Duración: 3 semanas

Responsables:

Scrum Master: Jefe de ventas

Equipo: Comerciales, transportistas

Historias de Usuario:

"Como administrador, quiero establecer acuerdos de distribución para garantizar la venta efectiva del producto."

# data[].attributes.headline
Sprint 2: Construcción del galpón (Marzo - Abril)

# data[].attributes.subject
Sprint 2: Construcción del galpón (Marzo - Abril)

# data[].attributes.body
🔄 En proceso:

Construcción del galpón (Marzo - Abril)

Instalación de sistemas (Abril)

Contratación de proveedores y capacitación (Abril)

Protocolos de bioseguridad (Abril)

# data[].attributes.headline
Sprint 3: Operación y Producción (Mayo - Junio)

# data[].attributes.subject
Sprint 3: Operación y Producción (Mayo - Junio)

# data[].attributes.body
📝 Pendientes:

Recepción y alojamiento de pollos (1 - 3 mayo)

Manejo diario del pollo (1 mayo - 14 junio)

Vacunación (9 - 10 mayo)

# data[].attributes.headline
Sprint 4: Comercialización y distribución (Junio - Julio)

# data[].attributes.subject
Sprint 4: Comercialización y distribución (Junio - Julio)

# data[].attributes.body
📝 Pendientes:

Canales de distribución (20 junio - 11 julio)