# data[].attributes.attachment_link.title
Hidroituango: no nos han dicho TODO - La Pulla

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En cinco frentes se concentran las labores para garantizar que el proyecto entre en operación y comience a generar energía en el año 2022.

Este jueves, EPM entregó detalles de cómo avanzan de recuperación en casa de máquinas, la presa, los túneles de desviación, el túnel de descarga intermedia y el vertedero.

En cuanto a la casa de máquinas, corazón del proyecto hidroeléctrico, lugar por donde tuvo que ser desviada el agua del río Cauca en mayo pasado debido a la contingencia, avanzan las labores de bombeo del agua con el fin de poder hacer la limpieza total y evaluar las reparaciones se deben llevar a cabo.

"Con casa de máquinas lo que buscamos es arrancar a desocuparla, donde nosotros tenemos que colocar unas bombas que van a sacar el agua y la van a enviar al río, esperamos que en mes y medio terminemos de sacar el agua y máximo en tres meses hacemos limpieza de casa de máquinas", explicó William Giraldo, vicepresidente Proyectos Generación Energía de EPM.

Por lo tanto, se trabaja con seis motobombas que drenan 1,6 m3/s de agua.

"Más o menos en seis u ocho, meses empezaríamos a mirar qué reparaciones es necesario hacer al interior. Sabemos que todas las cosas que están al interior de la bóveda de las tres cavernas sobre todo la de generadores y transformadores están en perfecto estado entonces eso es una muy buena noticia", agregó Giraldo.

EPM informó también que, tras terminar la instalación de la pantalla de concreto plástico o pantalla corta flujo, entre las cotas 380 y 418 metros sobre el nivel del mar (msnm), empezaron los trabajar para el realce del muro

Luego de terminar la instalación de la pantalla de concreto plástico o pantalla corta flujo, entre las cotas 380 y 418 metros sobre el nivel del mar (msnm), se iniciaron los trabajos para el realce del muro hasta su altura definitiva.

Otro de los frentes importantes de trabajo que se adelantan para la recuperación de la megaobra es el cierre o taponamiento definitivo de los túneles de desviación.

"Se está buscando hacer unas perforaciones y colocar unos micropilotes, unas barras metálicas, de tal manera que por allí se pueda inyectar material y colocar unas barreras en esa zona donde se coloquen los micropilotes para después de hace run pretapón, en definitiva hacer un tapón de 22 metros que selle definitivamente el paso de agua al río Cauca", señaló el vicepresidente Proyectos Generación Energía de EPM.

Vea también: Nueva foto de casa de máquinas muestra panorama alentador para Hidroituango, según expertos

Foto y video: cortesía EPM

# data[].attributes.attachment_link.title
Así va el cronograma de los trabajos de recuperación de casa de máquinas en Hidroituango - Noticias Caracol

# data[].attributes.attachment_link.description
En cinco frentes se concentran las labores para garantizar que el proyecto entre en operación y comience a generar energía en el año 2022. Este jueves, EPM entregó detalles de cómo avanzan de recuperación en casa de máquinas, la presa, los túneles de desviación, el túnel de descarga intermedia y el vertedero.

# data[].attributes.body
http://caracol.com.co/emisora/2018/05/15/medellin/1526408169_388315.html

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Lupa a las investigaciones de la emergencia en Hidroituango

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La firma Skava explicó las causas del derrumbamiento del túnel que produjo la crisis en esta megaobra. Y los organismos de vigilancia y control tienen su mira puesta en el proyecto en diferentes líneas de investigación.

EDICIÓN 1922

PORTADA

¿Es esto lo que le conviene a Colombia?

El presidente Duque se ha jugado la carta de líder regional y de socio de Trump en la cruzada contra Maduro. Esa apuesta le ha funcionado en el corto plazo, pero encierra riesgos a futuro.

# data[].attributes.attachment_link.title
Lupa a Hidroituango: ¿por qué se derrumbó el túnel?

# data[].attributes.attachment_link.description
La firma Skava explicó las causas del derrumbamiento del túnel que produjo la crisis en esta megaobra. Y los organismos de vigilancia y control tienen su mira puesta en el proyecto en diferentes líneas de investigación. PORTADA ¿Es esto lo que le conviene a Colombia?